今年初めて西脇市内・保育所の現場状況を確認してきました。工期が今年2月末なので正月明けから現場作業はどんどん進んでいます。2F便所廻りの給排水配管です。2F便所廻りの給排水配管です。2F便所廻りの給排水配管です。1F換気ダクト工事です。TOSHIBA空調機(室内機)の搬入が出来ました。本日より1F・各部屋の室内機を吊り込んでいきます。1F厨房内の給排気ファンの吊り込みが出来ました。2Fの屋根は勾配がついているので穴あきアングルを取り付けて排気ファンを取り付けています。本日も建築工事で資材の搬入が沢山ありました。