石炭ガス化設備北側(右)では煙道接続工事が終盤に差し掛かっています。石炭ガス化設備への石炭搬送は、既設原炭コンベヤと今後据付工事を行う新設原炭コンベヤを経由して搬送する計画です。石炭ガス化設備北側(右)では煙道基礎工事を進めています。排熱回収ボイラ(左)から煙突に向かう煙道が間もなく繋がります。配管・ケーブル用の架構(左)や、HRSG煙道(ダクト)用の架構(右)工事が進められています。石炭ガス化設備(中)では煙道の建設(右)を進めています。排熱回収ボイラー(左)で熱回収され役目を終えたガスタービン排ガスは、煙道(ダクト)を通過して煙突から放出されます。石炭ガス化設備(中)ではガス化炉搬入時の開口部等への鉄骨組立、配管の搬入が進んでいます。据付を完了し、その他設備を設置する架構の鉄骨建方を進めています。石炭ガス化設備ではIGCC設備の心臓部であるガス化炉の据付を完了しました。今後は配管の取り込み・接続作業が本格化していきます。石炭ガス化設備(中)は熱回収ボイラー(SGC)の据付を完了。鉄骨最上階に見える円形の機器はSGCの吊り上げに使用したジャッキアップシステムの一部です。各設備をつなぐ主要配管の据付も進んでいます。Jパワー(電源開発株式会社)の共同出資により設立された会社です。(NEDO)助成事業として実施しています。Corporation。