天井の仕上げも順調に完了致しました。ここまで工程が進みますと具体的に完成形を想像して頂けることかと思います。お施主様ぜひ楽しみにお待ち頂ければと思います。げ工事が始まりました。天井の仕上げに和紙張る前にパテにて下地処理を行っていきます。和紙は下地の状態(へこみやふくらみ)をとても拾いやすい素材なので、丁寧に下地調整処理を行っていきます。珪藻土塗りの工事が始まりました。ボードの継ぎ手部分に割れ止めの目地テープ処理を行います。下塗りにはカーボンファイバー入りの専用下地材にて全体を塗っていきます。その後仕上げ塗りを重ねて丁寧に塗ります。漆喰の場合にはコテ押さえで何度か塗りますが、珪藻土塗りの場合そのまま仕上がりになるので施工技術が要求されます。弊社の場合長年の経験を持ったベテラン左官職人の手により作業が行われます。外部の足場解体工事が終了し、素焼きの洋瓦とアプリコット色の外壁との暖色系の色合いがとてもマッチしています。お施主さんのご希望通りに仕上がりました。工事も終盤に差し掛かってきましたが、最後まで気を抜かずしっかりと施工して参ります。造作カウンターの加工をしている所です。現場にて腕利き大工が鉋(カンナ)を使用し、天板部分を丁寧に仕上げております。大工工事も終盤を迎えております。外壁のモルタル塗装工事が完了致しました。お施主様にお選び頂いたオレンジ系のお色も温かみのある素敵な色に仕上がりました。足場解体が楽しみですね。優れた石膏ボードを内部に張りました。造り付けの無垢家具も設計の通り、大工さんにて加工して取り付けます。外壁下地が完成しました。モルタルを左官屋さんがコテで塗って延ばし平に仕上げていきます。外壁のモルタルを塗る前に金属製のラス網張り作業が完了致しました。これがあることによって垂直の壁であったとしてもモルタルがきちんと密着します。この後複数の工程に入り、必要な厚みを確保することが可能になります。モルタルのひび割れ防止にも大きな役割を果たします。越屋根ロフト部分の状況です。断熱材取り付け、敷き込みが完了しました。基礎部分含め壁、屋根の外部と接する部分の建物全体を完全に包み込みます。壁断熱がしっかり施工され、次は床材を張る工程に入っていきます。隙間無き様、丁寧に施工していきます。厚い無垢材が入ってきました。工事も予定通り順調に進んでおります。白い防水シートの上の設置されているのが通気胴縁というものです。外部の壁内通気層の通気が取れるように、きちんと決められた間隔にて打っていきます。白く張られているのが防水シートです。こちらの防水シートは水は通さないが、湿気は抜けていくという特徴があり、結露を防ぎ、木材や壁内の乾燥状態を保つ優れものです。瓦葺きの下地、瓦桟や煙突周りの捨て谷の隠し樋が取り付けられ、漏水のリスクを無くしています。第三者機関(株)住宅保証機構の検査員に依る第2回目の屋根完了時(屋根葺き、筋交い、構造金物等)完了検査を受けました。20.2019年09月21日ベランダ防水工事ベランダFRP防水完了しました。立ち上がり部、断熱敷き込み状況確認しました。木工事2階周り状況、外壁構造パネル張り順調に進んでおります。2階柱をセットしています。木工事2階梁組み立て完了しました。吹き抜け部分にきれいな化粧太鼓梁が掛かりました。太鼓梁を傷付かぬ様に丁寧に取り付けます。木工事いよいよ上棟組み立て作業の開始です。事前に土台を据え付けておきます。写真は化粧の大黒柱を立ててる状況です。深基礎部分の基礎コンクリート出来形状況、均一できれいな基礎が出来ました。基礎立ち上がり部分のコンクリート打設作業の状況です。コンクリートがよくまわる様にバイブレターを掛けます。生コンクリートのテストピースを6品本採取します。7日目と28日目に3本づつ圧縮破壊検査を行い強度の確認をします。他にもスランプ試験、フロー値測定、コンクリートの温度、空気量や塩分測定も行います。すべて基準に合った品質の良い基礎を施工する為の大切な管理です。結果報告書はお引渡し時にお施主様にお渡しいたします。ベタ基礎コンクリート打設打設前の基礎配筋の全景です。防湿フィルム敷き込みコンクリート耐圧版ベタ基礎の下部に地盤からの湿気が上がらぬ様にポリエチレンフイルムを敷き込みます。重ね部分はテープにて処理します。砕石敷き込み状況です。き込み後、石の空隙部分に砕石(40~0)を敷き込みランマーにてよく転圧をかけます。建物の主要構造部の大切な基礎、リソーの基礎はコンクリート耐圧版ベタ基礎を標準採用しております。直基礎の場合、基礎下部に割栗石を敷き詰め転圧をし、くさび効果により反力をアップさせます。ランマーにて転圧作業の状況です。埋め戻し作業が完了しました。深基礎部分のコンクリート打設工事状況です。バイブレターを確り掛け、均一なコンクリートの基礎を造ります。深基礎立ち上がり部分の配筋状況です。継ぎて部分の溶接作業中です。構造の検討の結果、今回の現場は鋼管杭打の地盤補強が最適と判断しました。鋼管杭打ち作業が始まりました。地盤調査スウェーデン式サウンディング試験を行い基礎補強の検討を始めました。傾斜地に建つ住宅なので杭及び基礎工事は慎重に検討します。完成後の眺望、ロケーションが楽しみですね。解体工事が完了し整地も終わりました。お問合せ電話ページトップへ。