仮設工事始まるいよいよT様の家リノベーションが始まります。住みながらの改修なので、お風呂・トイレなど出来るだけ、生活に支障が無いように解体前にセットします。掛かる水廻りより解体を始めました。床・壁を取り既設配管を確認しながら丁寧に壊しました。解体から浴室に移りました。立地条件が悪いので、仮設足場を立て安全に解体出来る様に進めます。解体工事進む浴室の天井・壁・床とも全て壊し骨組みだけに成りました。水廻りは湿度が高いのでやはり痛みが激しいです。10年くらい前に一度改修はしたそうですが、根本から直してはいなかったと思われます。解体も進みトイレの解体も終わり土台・柱を見るとシロアリによりこんなに傷んでいます。トイレは数年前に改修したと言うことですが、構造まではリフォームしなかったのか、この状態です。表面だけの改修をするとこのように数年でやり直す事になりせっかくの工事が無駄になるので注意が必要です。6.2015年08月10日ユニットバス土間コンクリート浴室の土間コンクリートを打つため基礎工事を進めています。鉄筋をしっかり入れ型枠を組立今日午後コンクリートを流し込みます。土台・柱の入換え盆休みの間にコンクリートの硬化を待って、浴室部分の柱土台の入換えをしました。全て木曽桧を使い、構造的に補強も考えて作業をしました。続いて納戸の解体です。洗面所の隣が納戸ですが、新しい設計ではキッチンに変わります。写真奥が現在和室8錠ですが洋間10帖(寝室)に変わります。和室8帖の解体が終わり柱の入換えをしました。前は床の間だったので床柱をの4寸角(木曽桧)に変更です。10.2015年08月24日リビング解体T様の家北側の部屋解体が一段落し、リビング部分の解体に成りました。電気の配線も電話・テレビ・インターネット移動も同時に行います。壁の解体から天井の解体に成りました。構造の状態が確認できるようになります。今日は床の解体作業をしています。なんと数年前に交換した畳がシロアリによって食われています。床下の湿気が高いせいかこの比較的標高の高い地域でもシロアリが発生しているのだと改めて思いました。終わったので基礎工事を進めています。南側では基礎工事北側では床の工事を進めています。土台は幸い防蟻処理をした土台だったので被害はなかったのですが、大引き根太が全て被害にあっていました。そこで湿気対策に厚手のビニールシートを敷、ジョイント基礎周りを防水テープで目止めをしました。束も鋼製束に変え、大引きは木曽桧を使用しています。明日コンクリートを打ち込みます。張りながら断熱材を入れました。厚さ50mmフェノール樹脂でできている高性能な製品です。写真をよく見ると土間に敷いたシートが白くなっているのが解ります。これだけの水分が床下にあるのですから湿気が高くなりシロアリの被害にあうことも納得出来ます。設備配管トイレ・洗面所の給水給湯排水の配管をしました。ここでも湿気対策のビニールシートを敷き込みをしっかり行いました。配管が終わり床工事を進めています、他同様に厚さ50mm高性能断熱材です。洗面所・キッチンの床下地張りが完了しました。高性能な断熱材も充填されしっかりした床が出来ました。ここでも下地の入換えと断熱工事を進めます。床を全て解体した後束石を伏せ込みました。大引の間隔が広い為に歪みが大きかったので大引きの間隔を狭くし歪みがない床を作ります。既設で使用していた玄関框を削り直し再利用します。40年も経っていても削ると美しい木目が現れ新品のようです。それと乾燥しきっているので、変形もしないはずです。束石が置かれ、床組に入りました。