既設で使われていた框も綺麗に入りました。座敷はリノベーションの予定では無かったのですが、まだ新しい畳を剥いで点検をしたら、なんとシロアリが入り床が今にも落ちそうになっていたので急遽工事に成りました。湿気対策が重要ですね。き・根太・束・床に関する材料は全て交換しました。ほか同様断熱工事もバッチリです。これでシルバーウィークに入りますが、休み明けは土縁増築部分の工事を進めます。増築部分の刻み構造材料を加工する事を刻みと言います。今回のリノベーションでは重要な部分で、新築ではプレカットと呼ばれている、機械にて加工しますが、リノベーションでは大工さんによる手作業で加工します。要するに組立が出来るように部品を作る作業の事です。構造材の刻みも終わり増築部分の建て方をしました。和風を意識して材料も桧の磨き丸太を使い桁などもカンナで仕上げそのまま見える仕上げとなります。傷をつけない様慎重に組み立てました。土縁部分の立出しが終わり全景を撮影すると以前より屋根が綺麗に出てきた気がします。軒の高さ・屋根勾配にも神経を使い丁寧に組み立てた結果、満足出来る形が出来ました。仕上げが楽しみに成りました。大きなケヤキの大黒柱が曲がっていたので修正しました。壁内部に長いボルトを通し引き寄せたのですが、本当にうまく修正出来ました。外部なども、まとまり内部の天井制作に入りました。弟棟梁は和室の天井張りを進めています。断熱材(高断熱仕様)を入れました。終わりプラスターボード張りに成りました。弟棟梁は和室天井から広縁床張りに入りました。無塗装のナラフローリングです。兄棟梁はリビングの天井を始めました。額縁天井と言って真ん中が一段高くなる天井です。その高い部分には無垢の杉板を張る予定です。みが終わり断熱材充填しました。丁寧に隙間が無いように確認しています。37.2015年10月21日ストーブ置き場ストーブを置く台を作りました。土縁に直接置かずに床面と同じ高さにする事で存在感も一層大きくなります。使うストーブにもよりますが、T様は和風のデザインが良いという事で石で出来たクラシックなストーブを採用するそうです。内部から外部の工事を進めます。軒は今まで白いベニアでしたが、無垢の杉板を張り直す事で和風が一層強くなり落ち着いた外観になるはずです。軒天の杉板張り家全体の軒を杉板に張り替えるので大変な作業ですが、ひとりは寸法取と取付を行い、ひとりは内部で伝えられた寸法通りに切るので、作業効率は高いと思います。杉板を張る下地を作っています。弟棟梁は一生懸命頑張っています。外壁ラス下地張り今月は主に木工事は外部の作業に成ります。1階北面と西面壁下地がもうじき完成します。外壁ラス下地張り1階から2階の壁下地に入りました。西面より南面の壁下地を進めています。不陸を取りながら垂直な壁を丁寧に作ります。次の左官工事の事も考えながら良い下地を作ります。軒天板張り2階壁が一段落したので軒板張りに入りました。以前はベニアでしたが、この改修では本格的に無垢の杉を使います。県産材で見栄えも大分本物を使う事で上品になると思います。北面の軒天板張り北面の軒天板張りと壁下地が完了しました。雰囲気が大分かわりました。軒天のまとめ壁と軒天の杉板を分けるように細い角材を止め見切りを取り付けました。この作業が終わると瓦の補修などを進めます。47.2015年11月27日1階軒天まとめ2階が終わり1階軒天のまとめです。県産材の杉は綺麗ですね。外壁に面した壁は厚い断熱材が入らないので、内側に薄くても高性能なフェノール樹脂タイプの断熱材を張ります。その下地を調整しながら作っている所です。終わり内部では窓枠・開口枠などの取付を始めました。枠材は木曽桧を使用します。壁下地トイレ部分の開口枠取付が終わり外壁面廻りに断熱材を充填しました。写真の製品は石膏ボードとフェノール樹脂断熱材が一緒になっているものです。壁を解体出来ない部分に使用します。左官工事に入る前に軒天・破風などの塗装をします。破風は既設のままですが、軒天は杉に張り直しました。古い木部はヤスリを掛け綺麗にしている所です。仏間造作リビングの一部に仏間を作りました。床は木曽桧を使い縁の材料も全て木曽桧です。54.2015年12月15日キッチンを移設ここに来てキッチンを移設します。現在使っているキッチンを解体して客間にするための移動です。年越しだというのに、T様に出来るだけ快適に使って頂ける仮設キッチンを作ります。解体工事キッチンの解体が始まりました。解体はこの部屋で最後です。同じ様に防湿シートを敷込み床下地からの作業です。モルタルで仕上げる前に防水紙とラス網を張りました。屋根の養生も万全です。部屋中央にはこたつが入るので、寸法を確認しながら間違えが無いように根太を組んでいきます。床下の防湿シートの敷き込みも終わり床大引き組を続けています。してる間に外部窓の取付をしました。この部屋から庭を見るのに良い高さをT様に確認をして位置・大きさを決めました。これで仕事納になりますが、外壁面のシートも張ることが出来たので養生も万全です。棟梁』、宜しくお願いします。新年初仕事はお客様とのお茶飲みから今年も天候に恵まれ暖かい日が続いて工事で体を動かすにも楽チンです。棟梁も仕事始めですが、土曜日と言う事もありT様がお休みなので、コミニュケーションを図る為、お茶を頂きました。普段はお仕事でT様ともお話出来る事も少ないので、色々な仕事での話題などが、飛び交い充実した時間が出来ました。T様今年も宜しくお願い致します。和室床張り和室床下地組が終わり断熱材を充填しています。進める中で壁のプラスターボードを張る前にコンセントなどの配線をしました。階段は既存の立派なケヤキで出来ています。そこに木曽桧の格子などを取付少し形を変えていきます。T様立会でバランスを考え高さ幅などを決めました。床が終わり壁下地に入りました。木曽桧の格子が出来てきました。和の雰囲気がとてもいいですね。大寒波も一段落して綺麗に青空も出ました。雪化粧の現場も綺麗ですが、外部に携わる職人さん達は大変です。中央には洗面化粧台が入ります。両端が天井までの幅90cmあります。趣味の和室も床張りが終わり、天井の造作に移りました。他の部屋と違う天井をと言う事で竿を付けて変化のある天井にします。材料は天然桧で大きな面(猿面)と言う少し難しい組み方をします。これぞ匠の技と言う部分ですね!。兄棟梁は玄関の天井を張り始めました。節の無い杉を使用します。弟棟梁は天井張りに移りました。張っているのはヨシズです。この材料は和風の色を濃く演出するのに良い材料です。仕上がりが楽しみです。階段室・2階廊下1階がとても綺麗になって来たので、T様より2階の廊下も綺麗にしてくださいと追加工事を頂きました。天井張りが終わった所から壁の下地調整に入りました。壁下地1階趣味の部屋天井が終わり壁に移りました。木曽桧の開口・窓枠を取付壁には高性能な断熱材を丁寧に充填しました。壁張り天井が終わり壁のボード張りを進めています。高性能な断熱材を入れ断熱効果も高くなります。雰囲気も大分変わり仕上げ工事が楽しみです。兄棟梁は2階の床張りに入りました。ここも木曽桧15mmのフローリングです。木製建具寸法取り開口枠が全て入ったので木製建具の寸法を計っています。これから木製建具の制作になりますが、部屋によって木曽桧と杉を使い分けてデザインしたので完成が待ち遠しいです。階段室壁板張り2階は腰壁に杉板を張ります。階段室まで伸びてきますので張る量も多く圧巻です。78.2016年02月25日2階廊下木工事完了2階廊下の木工事が終わりました。杉の腰壁がとても綺麗です。棟梁に細かい部分の調整を丁寧に仕上げて頂いたお陰です。階段室の木工事が終わりました。左が木曽桧の格子・右が杉の羽目板を縦張りにし高さを強調し変化を付けました。80.2016年03月04日ドア金具取り付けドア金具取り付けをしました。引戸は吊りレールの中にクローザーが入っていてドアを閉める時手元でゆっくり動きます。手など挟む事が無く、また閉めた時に音なども小さく本当に工夫されています。下駄箱など家具類の制作が出来、設置しました。天板は木曽桧の節板で自然な感じを大切に木口はミミ付きにしました。木工事完了検査を受けました。棟梁が手間を掛け一生懸命作って頂いた所を全て見て頂きました。棟梁も良い材料を本当生かしてくれました。社長の検査も合格です。木工事まとめ木工事も終盤です細かい部分のまとめに入りました。棟梁には最後まで丁寧な仕上げを見せて頂き本当に感謝しています。木工事も終わり内部の塗装工事に入りました。造作材の多くが木曽桧で出来ているので、塗装は自然塗料のクリアーで仕上げます。塗装工事を始めました。和風の雰囲気を出す為に、ジョリパットと言う製品を使いました。表面を柚肌に仕上げ柔らかな風合で仕上がります。終わり外壁が綺麗になりました。T様は大変色で悩まれましたが、ご希望通りの色と雰囲気が出てと喜んで頂きました。石張り内部のタイル工事です。玄関からですが、県産(諏訪)の鉄平石を使います。技術のいる仕事で一枚一枚形を整え仕上げて行きます。壁は珪藻土なのでプラスターボードのジョイントは内装工事クロス下地同様に下地処理を行います。左官工事T様のこだわりで壁ほとんどが珪藻土で仕上げます。部屋によって仕上げ方を少し換え特長を出していきます。この客間はワラの繊維を入れた仕様で柔らかさを出しました。石張り石張りも大分進みました。石を丁寧に整形して仕上げるのにはやはりセンスも必要で張り上がりが楽しみです。照明器具の取付に入りました。和室の器具にもこだわって杉材で格子が出来ている器具を使っています。左官工事2階廊下の珪藻土塗りが仕上がります。以前より明るくなりまた腰壁に使用した木曽桧の羽目板が綺麗ですね!。下駄箱の扉をつけました。上の四角いところは麻布を貼りアクセントを付けます。堀こたつ客間には掘りこたつが付きます。棟梁に来て頂き、自分が精魂こめて作った家がどんな形で仕上がったのか観て頂きました。壁の色は黄聚楽にする事で以前より優しい感じになり、南面には下屋が出来る事で、より数奇屋風の色が濃くなり、庭との調和もうまくまとまり美しい外観になりました。96.2016年04月26日リビングストーブも設置され、寛げるリビングになりました。床は木曽桧を選びましたが、雰囲気も柔らかく、また照明も明るさを調整出来るのでシーンによって変える事が可能です。97.2016年04月26日キッチン機能重視のキッチンです。コンパクトですが収納が多く吊戸棚も手動で降りるので使いやすいと思います。壁タイルはガラスと陶器を組み合わせたもので仕上げました。客間このお部屋もT様のこだわりが沢山詰まったものになりました。天井のデザイン・飾棚・建具デザイン一つ一つが打ち合わせを重ね実現しました。来客の方とも話が弾むでしょう。玄関扉は片引きのスライドドアです。左側がガラスに成っているのでとても明るい玄関になりました。天井の一部を下げる事で変化を付け綺麗になりました。浴室ユニットバスはTOTOサザナです。200V仕様の暖房換気扇もついていて室内を10分程度で25度まで上げられるので、快適な浴室になりました。101.2016年04月27日お引渡式お引渡式を行いました。「これ以上よいリフォームをしてくれる会社には巡り合えないと思います。