市民1人当たりの都市公園の面積では政令市ワースト2位です。これ以上緑地を減らすわけにはいきません。Park−PFIに基づく収益施設の建設について、民間事業者の収益施設のために公共のオープンスペース、緑地の保全、防災拠点という都市公園本来の機能、目的が損なわれるおそれがあります。議会の承認は必須規定ではありません。Park−PFIの手法は取り入れるべきではないことを求めておきます。PFI法に基づく民間提案制度についてです。議会の承認が契約時のみで、市民意見を反映させる仕組みはなく、市民意見を取り入れる保証がありません。方針案の公表前後に市民の意見要望を取り入れる仕組みを設けることを改めて要望いたします。ついて建設緑政局長に伺います。ディスプレーをお願いいたします。これはその2工事についてです。市営上作延第2住宅の前にある左岸90メートル、その2工事の完了時期が延期されました。周辺住民から、一体いつ終わるのか、何が原因なのかなどの声が出ています。それでは、その2工事について、工期延期の理由と完了予定を伺います。平瀬川護岸改修その2工事についての御質問でございますが、当該工事は老朽化により変状が発生した護岸の対策として、釈迦堂橋下流の左岸約90メートルの区間の護岸改修を行うものです。平成30年3月に契約し、平成31年3月の完成に向け工事を進めてまいりましたが、管理用通路の補修に伴う交通規制に関する地元調整に日時を要したこと、仮設工法の変更などが必要となったことから、令和2年2月まで工期を延期したところでございます。