工事期間中の診察を止めるわけにはいかないので、仮診療所を設けることがよくあります。同じ敷地に新診療所を作れば仮診療所の必要はないのですが、それはレアケースです。条件に合う土地がうまく見つかるとは限りませんし、土地代もかかります。そのため工事期間中は近所のテナントビル等を借りて仮診療所を設けることがよくあります。建物1棟借りられるケースもありました。必要最小限のプレハブ建物を仮診療所として敷地内又は近所に設ける方法もあります。プレハブ建物でも結構費用がかかりますし、建築確認申請も必要となります。このように医院の建替えや大規模リフォームの場合は工事期間中の仮診療をどのように行うか事前によく検討しておく必要があります。仮診療を行う場合はレントゲン使用をどうするかという問題もあります。仮診療所の実例1かつて整形外科医院の大規模リフォームを行った時は、既存医院が複層階の構成だったので、まず2階をリハビリ室に改装して一部で仮診療できるようにしました。次に1階の診察・待合室を改装しました。工区を分けることで外部の仮診療所は不用でした。患者さんには不便をおかけすることもありました。仮診療所の実例2現在大規模なリフォームを検討中の医院は1階部分を診療所に使われています。平面的に前後に工区を分けて、まず奥の部分を仮診療所に改装して次に前の部分を改装してつなぐことを考えています。この場合レントゲン室の位置は変えませんのでレントゲンが使えない期間も非常に短くてすむよう配慮しました。医院の建替えや大規模なリフォームを計画される場合は工事期間の仮診療対応を事前に検討されることが大切です。建築のご計画にお悩みの方はぜひ私達の経験とノウハウをご活用ください。Points医院計画10;大型連休期間の医院リフォーム2018-12-04ゴールデンウイークや盆休み期間に医院リフォームをしたいというご相談を頂くことがあります。部分リフォームの場合は休診をできるだけ避け大型連休を利用して工事を行うことが...aias2018-12-04医院計画09;アプローチ2017-06-14医院・クリニックの道路から玄関に入るまでのいわゆるアプローチ部分については、新築の場合「福祉のまちづくり条例」等の基準が適用されますし、リフォームの場合も...aias2017-06-14医院計画08;リフォーム・リノベーション・コンバージョン2017-02-24リフォーム以外にもリノベーション、コンバージョンという言葉も使われます。違いがわかりづらいと思いますのでまず用語の整理から。aias2017-02-24医院計画07;土足か履き替えか2017-02-21医院設計のご相談受けた時にはじめに質問する項目の一つに「土足か履き替えか」という問題があります。aias2017-02-21医院計画05;バリアフリー・ユニバーサルデザイン2017-02-13バリアフリーやユニバーサルデザインに関する条例(福祉のまちづくり条例など)が各自治体で制定され、建築確認の際に適合されていることが求められるようになり...aias2017-02-13医院計画04;有床診療所2016-07-1919床以下の病床を持つ診療所を有床診療所と規定しています。有床診療所は建築基準法上の特殊建築物にあたり、無床診療所より法規制が厳しくなります。新耐震と旧耐震COLUMN『マイベストプロ大阪』に医院建築のプロとして登録し、コラムを連載しています。アクセスクライアントの声お問い合わせ資料請求フォームCOLUMN『マイベストプロ大阪』に医院建築のプロとして登録し、コラムを連載しています。エーアイアーキテクトスタジオ。