することをネスティング作業という。カッティングプラン作成は、このネスティング作業といってもさしつかえない。カッティングプランを利用して作成する原画、NC切断テープに大きな影響を与える。現図の日程は、普通、図面単位に仕事するから、加工開始の時点では、その部分の含まれる図面は現図が完了していることが望ましい。従って、現図の作業は、小型船の場合は図面の単位が大きいから、かなり先行して開始する必要がある。作成した中日程表は、雨天等の、考慮も入って実行可能な中日程表となっているが、工事を開始する前に、この建造の日程の中で、重要点はどこかということを決めておかねばならない。重要点とは、日程の確保上、その点は、どんなことがあっても守るという決意を示す歯止めとなるものである。各造船所において、多少の違いはあっても重要点としなければならぬ管理点に、そう大きな違いはない。日程計画は実施可能な範囲で、順調な工程の流れを考えて計画するものであるから、計画に対して日程の遅れが生じることもある。その原因として下記のものがある。御願いしますこの成果物はお役に立ちましたか?とても役に立ったまあまあ普通いまいち全く役に立たなかったこの成果物をどのような目的でご覧になりましたか?レポート等の作成の参考資料として研究の一助として関係者として参照した興味があったので間違って辿り着いただけご意見・ご感想ここで入力されたご質問・資料請求には、ご回答できません。