明楽寺本堂の耐震改修工事が進んでいます。(株)片岡工務店にお願いしています。土葺きの瓦を降ろし終わり、現在、屋根下地の改修と小屋組補強を行っています。瓦と葺き土、巨大な鬼瓦を降ろし、屋根が軽くなったところで建て起こしを行っています。柱の足元と梁にワイヤーを掛けチェーンブロックで引き寄せながら、傾きを矯正していきます。長い間に癖がついているので、なかなか思いどりにはいきません。ひとつの柱の傾きが直っても、他の柱や梁にひずみが生じることもあります。建て起こし作業は、バランスよく進めることが必要です。屋根の上では、野地板と野垂木の取り替え作業が進んでいます。軒先の切裏甲も、傷んでいる所を取替える設計です。取替予定の東面以外もチェックしてみしたが、予想以上に良好な状態でした。切裏甲は、小割の板を重ねて一枚づつ釘打ち!という手間のかかる仕事がしてあります。妻足場に登り、間近から再確認してみました。すると・・・ケヤキの破風板は表面に割れがあるものの、芯はしっかりしてました。破風板の上の登り裏甲、切裏甲は多数の穴でスカスカになっていました。このまま見過ごせない状態だったので、急遽取り替える事になりました。屋根葺き材を撤去してみないと確認できないところや、足場を組んで間近に見てみないとわからないところもあります。そのため、工事中に思わぬこともいろいろ起こりますが・・その都度、お客様、建設会社と相談しながら柔軟に対処していきます。雪の多い地域なので、瓦葺きを11月までに終わらせなければなりません。来年3月の工事完成を目指します。6月もっと一覧を見る設計行脚<菅野企画設計のコラム>所長BlogスタッフBlog菅野企画設計Facebookページ菅野企画設計Instagramページ菅野企画設計Pinterestページ当社事業案内パンフレットをご希望の方に進呈いたします。お電話または上記メールフォームからお申し込みください。当社事業案内パンフレットをご希望の方に進呈いたします。