来季の工事分の図面作成・見積もり等で更新が滞ってしまいました。福島県大玉村の現場では、竣工に向けて着々と進んでいます。母屋では、外壁工事が終わり内部の仕上に近付いています。2階ではフローリングが張られ、1階もだんだん貼ってくるようになります。再来週にはクロス施工が始まるので、それに向けて工程を進めています。離れの方は、先週から外壁張りの工事が行われ、内部では石膏ボード張りが行われています。こちらも来週からフローリング張りが始まる予定ですので、一気に仕上りに近付いていきますね。建物の工事が終われば、大々的に外構の工事が控えていますので、段取り良く進むようにしたいです。定休日/日曜、第2・4土曜イベント資料請求お問合せ電話ページトップへ。