本事業は、コンパクトシティ構想における拠点づくりの一つです。対応して行くため、コンパクトシティ構想のもと、各地域の核となる拠点の形成に取り組んでいます。取り組みを進めるにあたっては、民間主導のまちづくりが重要と考えています。より、中心市街地の活性化を目指しました。24・25年度の民間まちづくり活動促進事業のむつ市エリアマネジメント支援事業によって、田名部まちなかの再生に向けた検討が進められる中、田名部まちなか再生協議会の設立、民間事業者である田名部まちづくり株式会社が設立されるなど、従来のむつ市主導のまちづくりから民間主導のまちづくりにシフトしています。このような中、市は民間事業者と共に連携していくことが大切であると考え、民間主導によるまちづくり事業である【田名部まちなか再生事業】に着手したところです。進捗状況をお知らせします。コンパクトシティの一環で令和元年度から事業に着手しました。令和元年度では代官山公園改修に向けた測量設計を行い、令和2年度では公園改修工事を予定しています。60戸の整備のほか、民間提案による収益施設の整備としたPFIによる整備を目指しています。3年度から設計、工事着手し、令和5年度の完成としたスケジュールとしています。代官山公園Park-PFI民間による整備維持管理としたPark-PFIとして、事業者とのマーケットサウンディングを行い、公募に向けた事務を進めています。スケジュールとして、令和2年3月公募設置等指針の公表、令和2年5月事業者の選定、令和2年6月協定締結、令和3年3月までの工事、令和3年4月管理運営開始を予定しています。田名部まちづくり株式会社の事業実施の支援のため計画案を策定しながら関係機関との事前協議を行っていますが、新たな補助事業によるソフト事業が必要になるなど、また、事業実施のための支援措置が無くなるなど状況が変化しているため、計画策定自体について再検討しています。田名部まちづくり株式会社による下北バスターミナルでの事業について計画中です。公共交通勉強会を継続中。まちづくり推進課が集まり、エリア内での公共バスの連携などについて協議しています。まちづくり株式会社が実施した「空き店舗対策プロジェクト」による空き店舗の改修が終了しました。まちづくり株式会社の事業紹介のページをご覧ください。平成28年2月17日、田名部まちなか再生協議会が開催されました。開催内容は田名部まちなか再生協議会のページをご覧ください。おける下北バスターミナル敷地での事業などを実施していくためには、地区のバス交通のターミナル機能などをどのようにしていくかが課題です。よる協議を開始しました。上図の赤線で囲まれた区域が、田名部まちなか区域となります。基づく田名部まちなか地区におけるまちづくり計画です。おける関連事業として位置づけています。Initiative:プライベート・ファイナンス・イニシアティブ)を活用した建設を予定しています。交付率のかさ上げ、配分の優先度が上がるなど、事業推進の円滑化を図ることができます。イベントの実施など)をしなければならないなどの課題があります。0175-44-2115当ホームページで使用しているすべてのデータの無断転載を禁じます。