project□はじまり札幌・南郷の二世帯住宅の設計です。東面は小学校のグランドに25M接し、奥行きは13Mという《細長い敷地》をどう活かすかが課題です。屋根の形が、ナカナカ決まりませんでした。□打合せを重ねて打合せが進むうちに、外物置の要請が出てきました。以前、父上が建設関係の仕事に従事していて、今でも、チョッとした日曜大工的な作業は御自分でやられ、現在のお宅の物置も、御自分で作ったそうです。道具や建築資材を入れる場所が必要になるということです。第一案の場合、間口いっぱいの提案なので、計画の見直しが必要になりました。そこで、45度に振った御両親の棟を直角にして、北側のスペースを確保すると、チョッとしたコートハウス風のプランになりました。月寒のM邸にソックリになっていたのです。元はといえば、Nさんの奥さんがM邸を気に入り、Mさんに《アルクム》という名前だけ教えてもらい、ネットで検索して、アルクムにアプローチされたのです。『Mさんのように』『Mさんのような』というフレーズが飛び交うほどM邸がベースになり、計画は一気に進みだしました。大屋根になった計画を御覧ください。仕上げや色調も同時に決まって行きました。基調は『月寒M邸』ですが、『南郷N邸』は大屋根に直行して片流屋根をリズミカルに3か所配置したので、《威風堂々》というより、少し若々しい表情になったような気がします。Nさんの都合で少し早目の3月に地鎮祭を行い、連休前に基礎工事を終了する工程で工事が始まります。(2010.03.22)□基礎工事(10.04.27)先週から基礎工事が始まりました!今日はコンクリート打設前の配筋をチェックするため現場を訪れました。迷路のように見える型枠の中には鉄筋が組まれていて、今日の午後にはコンクリートが打設され、基礎が出来上がってゆきます。斜めの鉄筋は補強のため□原寸チェック(10.04.30)今日は「原寸チェック」のため、小樽の加工センター(土場と呼ばれています)に行ってきました。棟梁と、矩計のチェック(高さを確認する作業)を、原寸サイズで最終確認するのが原寸チェックです。手板と呼ばれる板に、建物の構造・仕口・高さが全て原寸で表現されていて、それを見ながらテンポ良く、かつ的確に正確に確認をしていきます。⇒2階の床梁⇒2階の床等等・・・とM棟梁によって細かくかかれた寸法がびっしり続いています。建物の骨組みとなるべく生み出されます。□基礎完成!(10.05.09)ゴールデンウィークが明け、基礎の型枠がはずされました。外廻りには、厚さ75ミリの断熱材が貼られています。ここに土間コンクリートが打設されると階段が形になります□1階建て方工事(10.05.27)今週に入り土台が敷かれて、3日で一気に2階の床まで立ち上がりました!2階からの景色を実際に確認。札幌の街中とは思えないほど緑に覆われています。毎週木曜日の定例打合せも、今日から現場で行うようになりました。現場の進行状況チェックを行いながら、打合せを進めていきます。部屋らしい雰囲気を感じられるようになってきました。(10.06.03)今回も現場での定例打合せです!今週初めに建て主さんと、外壁等仕上げの色や、部屋の具体的な使い方など、細かい打合せを行ったので、その内容の報告と確認を行いました。工事の方は2階の天井が張られて、吹抜けや斜め天井の形がよりはっきりし、空間のリズムが感じられるようになってきています!週明けには屋根裏の電気配線工事が始まる予定なので、照明を取り付ける位置の最終確認も含め、現場進行状況のチェックを行いました。電気の配線箇所やコンセント、換気扇の取り付け位置などの細かな確認も行いました。□定例打合せ(10.06.17)外壁に、厚さ50mmの断熱材(スタイローフォーム)が張られました!壁の中に充填される断熱材(グラスウール)と合わせて、150mm厚の断熱材で冬の寒さ・夏の暑さからこの家をしっかり守ります。)木製サッシの取り付け工事も始まり、屋根では仕上げ材となるアスファルトシングル葺の作業が進められています。□定例打合せ(10.06.23)屋根のアスファルトシングル葺の作業がほぼ完了し、軒天ボードが張られました。足場に掛けられたネットの隙間から見える外壁には通気下地が組まれています。現場では、棟梁との内部階段の原寸チェックや、衛生陶器の色等細かな確認作業を進めました。□上棟式(10.06.27)今日は上棟式を行いました。現場関係者でこの良き日をお祝いしようという建て主さんからのご希望で、和やかな楽しい上棟式となりました。建て主さんのご友人がたくさん参加してくださいました。現場資材で組み立てたながーい即席テーブルが設置され、まずは宴会スタート!おいしいお料理とお酒で話はどんどん盛り上がりました。(その間お子さん達は迷路のような家の中をぐるぐる走り回って運動会、汗びっしょりのぴかぴかの笑顔を見せてくれました)宴会の後は、いよいよお餅まきです。下ではお子さん達が一生懸命お餅を集めました。笑い声の耐えない素晴らしい上棟式でした。□定例打合せ(10.07.01)現場の方は壁の中にグラスウールが充填されました。この後内壁の下地ボードが張られ、内部空間が造られていきます。それに伴って打合せでは、内部の仕上げ色や取り付け家具についての確認を行いました。内部仕上げ色等を確認しました。スケッチは、各部屋の色の使い方を確認するため描いたものです。外壁に下地が組まれ、内部も、壁の下地ボードが張られて家具や階段の製作・取り付けが進んでいます。