AbstractHONIRの光学系にマッチしたウォラストンプリズムとと無色半波長板を開発し、装着することが平成23年度の主な目標であった。平成23年7月、開発中の観測装置の光学レンズ系の調整で予定外の不具合が発生したため、光学素子の設計を見直すこととなり、ウォラストンプリズムの設計が遅延した。これを受けて財源の一部を次年度に繰り越し、平成24年度に購入することにした。設計は光学ソフトウェアZEMAXを用いて既に完了しており、それに伴うメーカーの金額と納期の見積もりも得ている。一つの主要光学素子である無色半波長板については、当初は本科研費を充てる予定であったが、配分額が減額になったため、別財源で購入することとなった。平成23年度は、これに加え、偏光較正素子の導入、HONIR本体のレンズ光学系の調整と改修、光学素子切り替えの駆動機構の開発、光学素子を実装するためのホルダーの設計と製作、冷却試験、および制御ソフトウェアの改修などを行った。10月から平成24年2月に掛けて2回、HONIRを1.5m望遠鏡へ取り付けて撮像モードの試験観測を行った。可視光チャンネルでは概ね仕様通りの検出効率を達成していることが判った。20111228Aや明るいブレーザー天体数個の偏光観測を行った。20111228Aについては、ガンマ線トリガーから1000-10000秒後の、過去に例のない偏光変化の観測に成功することができた。HONIRが立ち上がれば、可視と近赤外線で同時に、より高い精度での偏光観測が行えると期待される。delayed.Reason開発中の観測装置の光学レンズ系の調整において不測の事態が生じたため、光学素子の設計を見直したことで、ウォラストンプリズムの設計が遅れ、その手配が遅延した。広帯域半波長板は交付額の減額を受けて別財源を充てて次年度に購入することとした。それ以外の開発項目、すなわちHONIR本体の光学系や駆動系、冷却系の改修は順調に行われた。問題なく実行可能であることが確認された。可能となる見通しが得られた。既存装置による可視光のジェット天体の偏光観測は、ガンマ線バーストや活動銀河核(ブレーザー)に対して定常的に行っており、興味深いデータが蓄積されつつある。早い実現へ向けて一層努力する。2つの素子とも24年度中に手配が完了する見込みである。モードが立ち上がるまでは、活動銀河核やガンマ線バースト、X線連星に対する既存装置による可視光の偏光モニターを継続して行う。興味深い結果が得られた場合は、速やかに論文化を目指す。