冬本番到来の中、昨日には予定通り、Y-A邸の基礎コンクリートの打設を行いました。この時期のコンクリート工事は、色々と気を使います。温度補正をした品質管理や突き固め状況など......もう常識だと思いますが、弊社ではそういった常識以外に季節を問わずもう一つ気を使っているのがコンクリート打設直後の鏝(こて)押さえです。いう事かと言いますと、仕上げではないコンクリートの天端(特に土間)を打設時の木鏝均しのみで終えるのではなく、ある程度水分が引いた状態でもう一度(場合によっては二度、三度)金鏝で押さえることです。打設して即終了という現場を見かけます。時間経過のコンクリート沈下によるクラックの防止や後工程の墨出しのやり易さなど高品質かつ高精度に繋がります。今週から約2~3週間は、コンクリートを養生しながら、各部詳細の打合せを行い、予定では2月末の鉄骨建て方となります。Y-A邸で基礎配筋が行われました。地盤改良でもご紹介しましたが、軟弱地盤の為、ベタ基礎の採用です。非木造(今回は鉄骨造です)の場合、躯体工事にコストが掛かるのは、この基礎配筋を見れば、一目瞭然だと思います。ここ数日は天候があまり思わしくありませんが、明日に構造設計者による配筋検査をして頂き、予定通り来週月曜日にコンクリートの打設を行います。Y-A邸アンカーセット本日、Y-A邸で鉄骨柱アンカーセットを行いました。木造とは違い、鉄骨造の場合は柱脚の接合部であるアンカーボルトの据付工事が非常に大切です。以前は、基礎配筋や型枠工事の後に型枠から補助桟でアンカーボルトを支持させて据付するのが多かったのですが、配筋後に施工するため鉄筋とアンカーボルトが干渉し据付精度が保たれないことや、又、近年の基礎形状の変化に伴い、今回のように基礎配筋より先行してセットすることが多いです。(鉄筋工は施工しずらいでしょうが....)今回の柱はH型鋼(100×100)で計21箇所あり、本日はその内の14箇所をセット完了しました。建物の規模にすると柱の本数が多くあり、全てをセットすると鉄筋が組めなくなりますので残り7箇所(施工精度の確保が出来易い箇所)は配筋後、型枠からの据付となります。なり、予定では再来週月曜日に基礎コンクリートの打設へと順調に工事が進んでいきます。報告が遅くなりましたが、Y-A邸が先週1/8から基礎工事を開始しました。今回も軟弱地盤の為、表層地盤改良を行いました。昨日の1/13には捨てコンクリート打設を済ませ、今週に墨出し、来週早々に鉄骨柱のアンカーセット及び設備埋設配管を行う予定です。寒さも厳しくなってきましたが、現場の職方や担当者の皆さん、風邪をひかないよう気をつけて頑張って下さい。Y-A邸えべっさん新年が明け、今年も十日戎の今宮戎神社に参ってきました。私は9日の宵戎に行きましたが、不況の中やはり神頼みということで、例年より参拝客は増えており、約43万人だったそうで、身動きのとれない状態での参拝でした。賽銭を心を込めて放った後、恒例の福笹を福娘から貰い、福俵や吉兆などを飾っていただきました。福笹を選ぶ際、ほとんどの参拝客は葉振りのよい物を取り合っていましたが、私はあえて隙間に幸運が入り易いという意味(物は考えようです)で、ほどほどの物を選びました。今年も精一杯頑張ります。新年明けましておめでとうございます。旧年中は、皆様に大変お世話になりました。大阪市平野区の建設会社です。当社施工物件の近況やイベント情報などを中心にお伝えします。メッセージを入力してください。