構造・規模/木造2階建て敷地面積/282.87m2建築面積/109.29m2延床面積/174.82m2[2013/07/05~2013/07/13]擁壁はコンクリートの打ち放しとフェンスになる予定です。襖も壁に合わせて落ち着きのある薄い緑色にしました。和室の天井にはピンク色の和紙を貼りました。LDKの引きとは建具職人に製作してもらいました。天井は突き板・壁は京壁です。玄関のタイル工事が完了し下駄箱が設置されました。[2013/06/23~2013/07/04]こちらはご主人様の書斎。落ち着く空間になりそうです。こちらの2階のホールから各室につながっていきます。天井が斜めになっているため非常に広く感じます。壁にはうぐいす色の京壁を使用しています。キッチンが入りました。一階部分はガルバで二階部分は吹き付けになっています。[2013/05/15~2013/06/22]天井が高く斜めになっているので非常に広く感じます。2階のホールの様子です。床の間の天井は和紙を貼ります。和室の壁は緑色の京壁です。室の天井はタモの柾目の板を貼りました。こちらはリビングの様子です。カウンターの上にパソコンを置く予定です。キッチンハウスのキッチンが入りました。足場解体が終わりました。2階は吹き付けで1階はモルタルです。[2013/03/17~2013/05/14]和室の京壁の下塗りが完了しました。これから仕上げの京壁を塗ります。和室の木工事が完了しました。これから壁の左官工事が入ります。これから仕上げに入ります。外壁のガルバリウム部分は施工が完了しました。今回はフッ素仕上げのものを使用しました。外壁のモルタル塗り状況です。外壁のモルタル下地のフェルト・ダブルラスです。この網にモルタルを引っ掛けるように塗っていきます。[2013/01/22~2013/03/16]2階の洋室です。壁のボード貼りもほぼ終わりました。天井・壁のボード貼りが進んでいます。外壁面の断熱材の施工が終わりました。階段の途中に踊り場を作り非常に緩やかな階段です。ユニットバスが入りました。一階はサィディングで二階は吹き付けです。