その118月1日、今日から本堂と庫裏とのつなぎ工事が始まります。庫裏の壁を壊し、中を整理していきます。8月20日には、いよいよつなぎの玄関の基礎工事です。8月21日、境内に置かれた大きな石をクレーンを使って移動します。8月22日には、門の敷石を動かしスロープづくりの準備に取り掛かります。重い敷石でしたが、うまく設置されました。8月30日には、玄関の基礎工事も完了です。9月4日、本堂正面スロープおよび階段の本格的な工事に入りました。傾斜と基準地面との関係づくりが、たいへん難しいそうです。