上りやすいよう階段を設けました。[2010/1/7~2/15]リビングカウンター。カウンターには米松無垢板を使い、下部は家具工事です。トイレ手洗いカウンター。造作家具で製作しました。本棚の塗装はオスモカラーです。天井のクロス貼り作業。ランダムに面を取り面白い光が差し込みます。トイレのタイルには消臭効果や調湿効果のあるエエコカラットを使用しました。リビングカウンターはオスモクリアー塗装です。外部から見たガラスブロックです。玄関前には壁を一枚設け、ワンクッション置きました。和室前の庇は化粧野地・垂木で仕上げました。エアコン隠ぺい配管作業。断熱材は長期優良住宅仕様です。浴室の基礎廻りはスタイロフォームを張ります。ユニットバス施工状況。INAXラ・バスです。フリースペースのカウンター。床を掘り下げ足が入るようになっています。17個のガラスブロック取付完了。大工さんお疲れ様です。外部から見たガラスブロックです。光が漏れ、仕上がりが楽しみです。[2010/10/10~12/1]基礎立ち上り型枠完了。立ち上りコンクリート打設。バイブをかけたあと、天端を均します。スランプ14.5cm確認。基礎工事も終わり、これからは木工事が始まります。