「リフォームのタイミング」へ一般に工事をする業者は「段取り」で利益を得ています。職人さんはたいてい下請け、もしくは専門職の常雇職人です。業者は、工事を請け負うと、工事の内容をもとに、どの職人をどの順番でいついれるか(極端に言えば職人の「腕」を仕入れるといいますか...)などを計画します。家具の移動をしたり、掃除をしたり、また仕上がったところの養生をする、といった「段取り」をします。当日、職人が来れば、工事する範囲、工事内容の詳細、お客様からの要望や伝言をきちんと伝え、指示をしなければなりません。いった、「人の手配、モノの手配」が一番の仕事であり、これがスムーズに流れると、職人さんも働きやすく、きちんと・きれいで・ていねいな仕上げに反映します。ところが、この段取りがちぐはぐな業者さんが多いのも事実です。(職人の夫いわく...)例えば...同じ部屋に同じ日に壁クロスを貼る職人と大工さんを呼んでしまう。工事当日に材料が届かない・または材料が足りない床を貼りたいが、ピアノがあり、元請けが手伝いにも来ない。大工さんがまだ入っているのに、塗装職人さんを入れてしまう。孫請けの職人同士だと、少々冷戦気味になることも。効果があると思います。誰が移動するのか、費用はどのくらいかを確認しておかれると安心です。「リフォームのタイミング」へ無料ホームページ。