材質は桧で、表面の模様は防腐剤を加圧注入した時の跡です。基礎のアンカーボルトの位置に穴を開けて、基礎の上に設置します。スキップ徳島市N棟2018年7月28日土曜日スキップ徳島市Z棟、仮設工事スキップハウス徳島市Z棟は、仮設工事を行いました。写真奥の仮設電気と、手前に仮設トイレと確認表示カンバンを設置しました。準備が全て整い、いよいよ今週から基礎工事に取り掛かります。スキップ徳島市Z棟2018年7月27日金曜日つまえるハウス徳島市O棟の工事進捗つまえるハウス徳島市O棟は、順調に工事が進んでいます。1棟目は、クロスがほぼ貼り終わり、2棟目も内装工事に入りました。4棟目は、階段の取り付け等、大工造作をしています。各業種の作業がスムーズに進むように、工程を少しづつズラして各棟の工事を進めています。まえるハウス徳島市O棟2018年7月26日木曜日スキップ徳島市O棟、内部完成写真2Fスキップハウス徳島市O棟、2階の部屋、完成の様子です。外階段の付いた左側が2階の入り口で、玄関内土間から内部階段を上がります。トイレ、キッチンをまとめて配置してあります。水廻りから1.2mの階段を上がると8畳の洋室とロフト。横には1坪のウォークインクローゼット。バルコニーの掃き出し窓の内側にはホスクリーンも付いて、室内干しにも対応しています。予定通りの工程で完成したスキップハウス徳島市O棟は、建築中には満室になり、現在はお引渡しが完了して、ご入居も始まりました。スキップ徳島市O棟2018年7月25日水曜日スキップ徳島市N棟の外部水道埋設スキップハウス徳島市N棟は、建物周りの水道管の埋設を行いました。埋設しているグレーの配管は、建物から浄化槽への排水管で、そのほか、各戸への給水管と、雨水の排水管を、並べて埋設します。建て方の準備も出来ていて、間もなく大工さん登場です。スキップ徳島市N棟2018年7月24日火曜日スキップ徳島市O棟、内部完成写真スキップハウス徳島市O棟の内部の仕上がりの様子です。入ってすぐに、大容量のシューズクロークを設置。廊下を進んだ奥に水廻り。階段を上がって洋室へ入ります。階段を上がった奥のロフトは、先程の水廻りの上に乗っています。スキップ徳島市O棟2018年7月23日月曜日つまえるハウス徳島市O棟、内装工事開始つまえるハウス徳島市O棟は、1棟目の内装工事が始まりました。搬入した機械類、奥は糊をクロスに付ける機械、手前はパテを練る道具です。下地処理のパテから始めました。ジョイントやコーナー部分には、後で割れなどが出ないよう、パテの前にバックアップ材を貼って補強しています。完成したスキップハウス徳島市O棟の、外観の仕上がりの様子です。アプローチ廻りを広く開けた余裕のある配置です。駐車場は区画寸法、進入路とも広くとり、ゆっくり駐められます。敷地奥の建物横に、サイクルポートとボンベ庫を設置。給湯器やメーター類は裏側に全てまとめ、正面に余分な物を見えなくして、外観をキレイに見せています。スキップ徳島市O棟2018年7月21日土曜日スキップ徳島市N棟基礎工事終了スキップハウス徳島市N棟は、立ち上がり部分の型枠を解体しました。猛烈な暑さの中の作業は、ほんとうに大変です。中の清掃と片付けをして、何とか基礎工事は終了しました。この後、建て方までに少し時間があるので、その間に外部水道の配管埋設を行う予定です。玄関ポーチには、カフェ風の庇が付いています。こちらは取り付け工事中の様子で、鉄骨のフレームを固定し、テント生地の屋根材を張りました。吹き降りの雨除けの為ですが、建物全体の雰囲気も決める、効果的な意匠です。スキップ徳島市O棟2018年7月19日木曜日つまえるハウス徳島市O棟の室内建具取り付けつまえるハウス徳島市O棟、造作の終わった1棟目は、室内ドアを取り付けました。洋室入口のドアには、床付けの戸当たりも付けました。こちらは寝室のクローゼット折り戸。内装工事が始まる前に、枠の取り付け精度の確認も兼ねて、すべての室内ドアの仮取り付けを行います。まえるハウス徳島市O棟2018年7月18日水曜日スキップ徳島市O棟の階段収納スキップハウス徳島市O棟は、2階へ上がる室内階段の蹴込み部に、引き出し収納を付けています。奥行き60cmの物が3段あり、普段使いの靴やスリッパ、小物が収納できます。スライドレールを使っているので動きもスムーズです。別に靴収納ユニットも設置してあるので、ストックはこちらへ。スキップ徳島市O棟2018年7月17日火曜日スキップ徳島市A棟の解体工事スキップ徳島市A棟は、既存のポンプ小屋を解体しました。敷地内にコンクリートブロック造りの、古い農業用のポンプ小屋があり、開発の申請段階で解体を行いました。小さな建物なので、工事は数時間で終了しました。開発申請の日程も目途が付き、10月には造成工事にかかれそうです。スキップ徳島市A棟2018年7月16日月曜日つまえるハウス徳島市O棟、外装コーキングつまえるハウス徳島市O棟は、外装のコーキング工事を開始しました。外壁の繋ぎ目には青いバックアップ材が入っていて、コーキングは1cm程の幅で入れていきます。外壁の接続部分とサッシ廻りにも、養生テープを貼っていきます。外壁材を貼る時には、このコーキング部分が少なくなるように、きちんと割り付けをしてあります。