]2020年1月31日金曜日スキップKT棟、土台敷き準備スキップハウスKT棟は、木工事の準備を始めました。土台敷きに備え、基礎の天端には土台の位置墨を出して、通りを確認。資材の搬入も始まりました。ここの所続いた雨も回復傾向で、いよいよ建て方に向けて木工事を進めていきます。内部の工事が始まりました。大工工事は床下地造作とフローリング貼り。電気配線工事も始まりました。3、4棟目の基礎工事も終了して、こちらも間もなく建て方工事に入っていきます。足場解体ガレージハウスYG棟は、樋の取り付けが終わり、外部足場を解体しました。細部の仕上げまでこだわりの、とってもカッコ良いガルバの外観です。車庫の奥には、EVコンセントも装備しました。外壁貼り終了スキップハウスSU棟は外壁貼りが終了しました。濃いタイル調の外壁で、重厚な外観です。コーキング工事の後、1、2階にアクセントのモールを取り付ける予定です。この建物は長屋タイプのスキップハウスなので、建物中央に4戸全ての玄関が並んだ外観になっています。2019SU棟スキップ2020年1月27日月曜日スキップKT棟、基礎工事終了スキップハウスKT棟は基礎工事が終了しました。高さや通りなど、基礎の精度確認も良好で、順調に基礎工事が終了しました。新しい現場これから新しい現場、つまえるハウスHI棟の工事が始まります。建築確認申請は下りて、仮設工事や保障関係の手続きを進めているところです。この敷地に、つまえるハウス5棟を建築します。現場では、工事に先立ち、地盤調査を行いました。調査結果は、5棟ともに良好な地盤で、標準ベタ基礎で工事を進めていきます。2020HI棟つまえる2020年1月25日土曜日つまえるSY棟、外装工事つまえるハウスSY棟は、構造材と構造金物の取り付けが終わり、外装工事を進めています。アルミサッシの取り付けや、ベランダのFRP防水工事を行いました。このタイミングで、確認機関や瑕疵保証会社の中間検査を受け、無事に合格。この後、外装下地シートで建物全体を覆います。内装工事ガレージハウスYG棟は、クロス工事が始まりました。下地全体にパテ処理をしていきます。お風呂設置スキップハウスSU棟は、ユニットバスの設置を行いました。設置工事が始まりました。下部から順番に部材を組み立てていきます。完成つまえるハウスEN棟は外構工事を含め、全ての工事が終了しました。各検査と保証書発行などの手続きも終わり、先日お引渡しとなりました。外構は、玄関前にポストと宅配ボックス、インターホンが一体になったエントランスポールを設置。物干し場と自転車置き場にはアルミテラスも設置しました。駐車場は各戸に3台ずつあり、﻿区画も広くて、ゆっくりと駐車できます。施主様から、住みやすい様にと、多くの装備をご注文いただいた、このつまえるハウス。建築中に2棟ともご入居される方が決まっていて、もうすぐお引越しされるそうです。プランのご依頼を頂いた土地の敷地調査に先日伺いました。現在建っている、平屋3棟の建て替えを計画しています。境界や前面道路の状況、給排水などを調べ、敷地の大きさを測りました。それを図面に起こして、地域特性や法規を鑑み、プランに取り掛かります。コンクリート打ちスキップハウスKT棟は、コンクリート打設を始めました。一段低く仕上げるお風呂の下や共同廊下部分を、先にコンクリートを打って、段差に型枠を組み、そして、残りのベース部分のコンクリートを一気に打ちます。建物内部は、このベースコンクリートが仕上がりになるので、表面を金コテで何度もキレイに押えます。2019KT棟スキップ2020年1月19日日曜日ガレージYG棟、外装工事ガレージハウスYG棟は、外装工事が進んできました。外壁仕上げのガルバが貼れると一気に高級感が増しました。換気フードや、樋などの機能部も、ガルバの色に合わせて目立たないように仕上げます。外装工事もあと少しで終わりです。造作工事スキップハウスSU棟は、内部の大工造作工事が進んできました。壁の石膏ボードがほぼ貼れて、階段の設置をしています。下の3段には引き出しを設置するので空けてあります。洋室では天井下地の造作も始まりました。2019SU棟スキップ2020年1月17日金曜日つまえるSY棟、2棟目建て方つまえるハウスSY棟は、2棟目の木工事を始めました。屋根下地まで工事が進みました。5、6、7棟目も基礎工事にかかり、現場が賑やかになってきました。2019SY棟つまえる2020年1月16日木曜日スキップKT棟、配筋検査スキップハウスKT棟は鉄筋組みが終了しました。今日は、瑕疵担保保険の配筋検査を受け、無事合格。この後、一段低いお風呂部分のベースコンクリートを打っていきます。この物件は、4戸が2つ、真ん中の階段でつながる型の、8戸の建物です。2019KT棟スキップ2020年1月15日水曜日ガレージYG棟、木工事終了ガレージハウスYG棟は、大工造作工事が終了しました。大開口の間仕切りで繋いだ洋室で広々。1階はガレージに接した6畳の洋室があり、多用途に使えます。どの部屋も窓を大きくとり、明るい部屋になりました。