]2018年4月30日月曜日つまえるハウス徳島市O棟、基礎型枠外しつまえるハウス徳島市O棟は、立ち上がり部分の型枠を外しています。キレイに固まった基礎が姿を現しました。外した型枠は次の棟へ移動し、早速外周を組んでいます。2棟目、3棟目と、引き続き工事が進んでいます。まえるハウス徳島市O棟2018年4月29日日曜日スキップ徳島市O棟のフローリング貼りスキップハウス徳島市O棟は、ロフト部分のフローリングを貼っています。洋室と同じ、ホワイトオーク色のフローリングです。フローリングが貼れるとすぐに、専用のボードを貼って養生しました。洋室部分の床も、同じように養生ボードを貼りました。大工造作工事は、最終盤に入ってきました。基礎天端のレベラーモルタルつまえるハウスの基礎工事、立ち上がりコンクリートを打った後の天端を水平に均す、レベラーモルタルを施工しました。基礎の上部に付けた、仕上がり高さの目印まで注ぎ込みます。レベラーモルタルは柔らかな液状なので、重力でキレイに水平に均されます。1~2日ほど硬化するまで、このまま待って、その後型枠を外します。まえるハウス徳島市O棟2018年4月27日金曜日スキップ徳島市O棟のキッチン据え付けスキップハウス徳島市O棟は、造作工事の進んでいる2階の5戸のキッチン据え付けを行います。レンジフードの上は、クロス貼りになるので、垂れ壁が造作されています。壁のパネルを先に貼り、吊戸棚を取り付け、キッチン本体は最後に組み立てました。ビルトインIHコンロと、人造大理石の天板、鏡面の壁パネルで、お掃除し易い仕様です。スキップ徳島市O棟2018年4月26日木曜日つまえるハウス徳島市O棟の立上りコンクリ打ちつまえるハウス徳島市O棟は、立ち上がり部分のコンクリートを打ちました。基礎の上部には、土台を留め付けるアンカーボルトと、耐震金物のボルトが埋め込まれています。この後、天端を水平に仕上げる、レベラーモルタルを流し込み、固まるまで3~4日、このまま養生期間をとります。まえるハウス徳島市O棟2018年4月25日水曜日つまえるハウス徳島市O棟の基礎工事進捗つまえるハウス徳島市O棟は、ベースコンクリート打設の後、立ち上がり部分の型枠を組み始めました。立上りの鉄筋を挟むように型枠を垂直に立て、コンクリート打設時に型枠が動かないよう、周りをしっかりと固定していきます。﻿しばらく、お天気も良さそうで、この1棟目はあと数日で完成しそうです。まえるハウス徳島市O棟2018年4月24日火曜日スキップ徳島市O棟のフローリング貼りスキップハウス徳島市O棟は、ボード貼りが終わり、洋室のフローリング貼りを始めました。こちらがフローリングの材料で、一枚は30cmX1.8mの大きさです。部屋の端から貼っていきます。フローリング材側面の繋ぎ目には、貼った時に段差が出来ないよう、溝加工がしてあります。スキップ徳島市O棟2018年4月23日月曜日つまえるハウス徳島市O棟の鉄筋組み終了つまえるハウス徳島市O棟の、1棟目は鉄筋が組みあがりました。鉄筋の施工状況の検査を受け、無事合格をいただきました。1棟目の検査等で空く時間には、2棟目の掘り方も始めました。まえるハウス徳島市O棟2018年4月22日日曜日スキップ徳島O棟、水廻りの天井ボード貼りスキップハウス徳島市O棟は、洋室のボード貼りが終わり、水廻りの天井ボードを貼っています。﻿こちらは2階キッチンの天井です。奥は隣の部屋で、界壁の一部のボードを貼らずに、隣の部屋へすぐ移動できるようにしています。その開口を通り、一部屋ずつ天井ボードを貼って、仕上げています。来週には、ここへキッチンを据え付ける予定です。スキップ徳島市O棟2018年4月21日土曜日つまえるハウス徳島市O棟の基礎鉄筋組みつまえるハウス徳島市O棟は、基礎工事の鉄筋組みの工程に入りました。底盤の鉄筋は、建物全体に格子状に組みます。外周部や間仕切りの鉄筋は、予め工場で曲げ加工をした物を組み立てるので、現場での作業時間が短縮できます。鉄筋の交わる部分や継ぎ目は、細い針金で結束して、動かないように固定します。まえるハウス徳島市O棟2018年4月20日金曜日スキップ徳島市O棟のコーキング入れスキップハウス徳島市O棟は、コーキングを入れています。こちらは材料で、大きな缶がコーキング、小さな缶は外壁の切り口に塗って、コーキングを強く密着させるためのプライマーです。養生テープを剥がすと完成です。写真の真ん中がコーキングのライン。共色のコーキングなので、仕上がるとほとんど目立ちません。みつまえるハウス徳島市O棟は、外周の型枠を組んでいます。型枠を垂直に、しっかりと固定していきます。終了後は鉄筋の組み立てを行います。まえるハウス徳島市O棟2018年4月18日水曜日スキップ徳島市O棟の外装コーキングスキップハウス徳島市O棟は、外壁の貼れた所から、目地のコーキングを始めました。外壁のジョイント部とサッシ廻り、電気や水道の外壁を貫通した部分にコーキングをします。最初は、施工部の縁に余分なコーキングが付かないよう、養生テープ貼りをしています。コーキング工事は水気があると施工できないため、天気を見ながらの工事になります。スキップ徳島市O棟2018年4月17日火曜日つまえるハウス徳島市O棟の基礎工事つまえるハウス徳島市O棟の基礎工事の様子です。建物の外周部分に型枠を固定する為の捨てコンクリートを打ちました。空中に張った黄色い糸が建物の外周です。この後、捨てコンクリートの上に建物の正確な位置を写し、型枠組みと鉄筋工事に移ります。新しい現場、徳島市N棟が始まります。新しい現場、スキップハウス徳島市N棟が始まります。こちらが現場で、スキップハウス4戸が建ちます。現在、確認申請の審査中で、つまえるハウスに引き続いて基礎工事にかかります。ここの建物は、北側に玄関をとった床面積の広い長屋仕様のスキップハウスで、新しいタイプの間取りになります。スキップ徳島市N棟2018年4月15日日曜日つまえるハウス徳島市O棟、着工しました。まえるハウス徳島市O棟は、基礎工事に着工しました。敷地の一番奥の棟から工事を始めます。最初の一日で、土の掘削と締固め、下地砕石敷きまで工事が進みました。深く掘られている部分が、建物の外周になります。まえるハウス徳島市O棟2018年4月14日土曜日スキップ徳島市O棟の天井ボード貼りスキップハウス徳島市O棟は、天井の石膏ボードを貼り始めました。天井の石膏ボードを貼りました。省令準耐火仕様は厚い石膏ボードを使い、留め付けビスのピッチも決まっています。鉛筆で書いた矢印の場所は、ビスピッチ確認で規定より広かったため、ビスを追加します。スキップハウスを4棟建てる計画の、新しい現場の申請が始まりました。ここは現在農地で、土地の高さが前面道路より1mほど低いので、造成工事の開発許可から申請を始めます。許可が降りる数か月後から、外周の土留めコンクリートの工事を始める予定です。2方の境界は水路に面していて、泥揚場の整備なども、土留めコンクリートの新設と同時に行います。敷地がとても広いため、既存建物と表層土の撤去も含め、造成工事だけでも、数か月の日程がかかりそうです。スキップ徳島市A棟2018年4月12日木曜日つまえるハウス徳島市O棟、間もなく着工つまえるハウス徳島市O棟は、工事前の準備をしています。現在、確認図面を基に、打ち合わせや、施工図面の作成中。地盤調査も結果が出て、4棟とも数値良好で問題なし。間もなく1棟目の基礎工事に着工します。新しい現場、徳島市N棟が始まります。まえるハウス徳島市O棟、着工しました。新しい現場が始まります。