こちらは、天井パネルで、ユニットバスはたくさんの部材に分かれています。この建物は全部で8戸、わずか2日間で無事全部組み上がりました。スキップ徳島市B棟は、基礎着工に向けて準備中で、各工事の施工図面の作成をしています。これは電気工事の照明図面です。照明器具やスイッチの位置を表しています。これは水道工事の配管図です。給排水や給湯の配管径や配管経路の計画をします。他にも基礎の施工図や、大工さんの造作図面など、建築確認の図面とは別に、実際の工事施工に必要な、詳細を記載した図面を作成していきます。スキップ徳島市B棟2017年7月24日月曜日スキップハウスM棟の2棟目スキップハウス徳島市M棟の2棟目は、基礎工事が完了しました。こちらの建物の木材や金物類の搬入日、土台の据え付け日、外部足場の組み立て日程の調整、1階2階を建てる時のレッカー車、建材やサッシの材料の手配など、段取りは全て終わり、あとはお天気の具合だけ。今月末に建ちあがります。梅雨も明け、これから暑さ本番ですが、大工さんは気合が入って、やる気満々です。下地のチカラ板スキップハウス徳島市M棟は、内部ではクロス下地の石膏ボードを、外部は外壁材を貼っています。表面に貼る防火材の、石膏ボードや外壁材自体には、強度があまりないので、大きな応力がかかる物を取り付ける場所には、予めチカラ板を入れておく必要があります。キッチンの壁には、吊戸棚とレンジフードを取り付けるので、その部分の裏側に合板を入れました。こちらは共用階段で、壁手摺りを取り付ける場所に、下地を入れてあります。事前に取り付ける物や位置、高さを決めておき、しっかりと取り付けできるように準備しています。スキップ徳島市M棟2017年7月22日土曜日つまえるハウスK棟の側溝工事つまえるハウス徳島市K棟は、敷地が広いので、進入路や駐車場に降った雨の排水をするために、外周部に側溝を作ります。これは、搬入されてきたコンクリート製のU字側溝です。敷地の水下側になる方向へ、雨水を流れ込ませるように設置します。砕石を敷いて締め固めた下地の上に、モルタルで高さを調節しながら、先程のU字側溝を並べていきます。まえるハウス徳島市K棟2017年7月21日金曜日スキップハウス徳島市M棟の外壁工事スキップハウス徳島市M棟は、外壁工事がだいぶ進んできました。南側はほぼ貼り終り、現在、正面の北側を貼っています。正面と両サイドは、陶器製のタイルでアクセントの帯を入れるので、その部分には専用の下地材を貼りました。タイルは、この下地材の出っ張りへ、物理的に1枚づつ引っ掛ける工法で、経年で接着層が劣化しても、タイルが落下しない構造になっています。スキップ徳島市M棟2017年7月20日木曜日スキップハウス徳島市M棟の電気工事スキップハウス徳島市M棟は、電気配線を始めました。電気配線は用途別に色分けをして、メンテナンスや後の工事を容易にしています。同時に換気ダクトの配管も行いました。梁を除けた経路に取り付け、狭い天井裏スペースにに埋め込んでいます。現在、建物内は部屋ごとに大工さん、水道屋さん、ガス屋さん、電気屋さんと、入れ替わりで忙しく工事が進んでいます。スキップ徳島市M棟2017年7月19日水曜日スキップハウス徳島市B棟は整地が終わりました。スキップハウス徳島市B棟は、草木の撤去と整地が終了しました。背丈ほどに伸びていた雑草で、踏み入るのも怖かったのですが、撤去が終わってキレイな土地になりました。建物の位置出しをして、周りの空き間寸法を確認。続いて、いつもの地盤調査も行いました。建築確認も、もう少しで降りてきそうです。降り次第すぐに基礎工事に着手します。スキップ徳島市B棟2017年7月18日火曜日スキップハウス徳島市M棟の2階共用廊下スキップハウス徳島市M棟の、2階共用廊下の防水工事が完了したところの写真です。防水層の上にグレーの保護塗料を塗って、キレイに仕上がりました。廊下は雨の降り込みがあるので、床に緩やかな勾配を付け、水下には溝を作って排水管へと繋げます。廊下の周りも30cmほど防水層を立ち上げ、外壁との重ね寸法を確保して、暴風雨でも雨水を浸入させません。スキップ徳島市M棟2017年7月17日月曜日つまえるハウス徳島市K棟のコーキング工事つまえるハウス徳島市K棟は、外装ジョイントのコーキング工事を始めました。コーキングを入れるジョイント部分の周りに養生テープを貼り、外壁の小口には、コーキングとの密着をよくする為に、プライマーという接着剤を塗ります。そこへコーキングを入れて、養生テープを剥がすと仕上がりです。タイル調の外壁は、目地と同じ色のコーキングを入れるので、仕上がるとコーキング部分が、あまり目立たず気になりません。まえるハウス徳島市K棟2017年7月16日日曜日スキップハウス徳島市M棟の造作工事スキップハウス徳島市M棟、大工さんの工事は、本格的に内部の造作を進めています。写真は2階の様子です。奥の床はスキップした洋室の下で使わないスペースなのですが、1階との境界床になるので、規定により石膏ボードを貼っています。手前はキッチンで、同じく貼った石膏ボードの上に、更に合板を重ねて貼り、水廻りに適したクッションフロアーで仕上げます。﻿造作工事は、床から壁、天井へと、下から上へ工事を進めていきます。スキップ徳島市M棟2017年7月15日土曜日スキップハウス徳島市M棟は外壁工事を始めました。スキップハウス徳島市M棟は、外壁を貼り始めました。こちらの建物も、タイル調の外壁を採用していただきました。タイル調の外壁を使うときは、建物の端部などに小さなブロックが入らないように、目地の位置を割り付けます。外壁のジョイント位置も先に決めておき、そこには下地を先に入れておく必要があります。正面は開口部がたくさんあるので、目地の位置決めには一苦労。貼り初めには職人さんと、事前に作った割り付け図面と照らし合わせ、慎重に目地位置を確認しました。スキップ徳島市M棟2017年7月14日金曜日つまえるハウス徳島市K棟、5棟目のUBつまえるハウス徳島市K棟は、5棟目のユニットバスを据え付けました。5棟目と6棟目は、先の4棟と間取りは同じなのですが、外部の洗濯物干し場位置が変わっているので、ユニットバスは浴槽の向きと窓の位置が他の4棟とは変わりました。脱衣所にあった勝手口がキッチンへ移動したので、脱衣所の階段側には、新たに引き戸の入口を付けることができ、回遊動線になり、少し使い勝手が向上しました。まえるハウス徳島市K棟2017年7月13日木曜日スキップハウス徳島市M棟の水道工事スキップハウス徳島市M棟は、内部の水道配管工事を始めました。給水と給湯の各配管です。配管材は、給水が青、給湯は赤の保温材で巻かれています。こちらのグレー色の配管は排水管です。排水管は、自然に排水が流れるように、水勾配の角度を付けて配管します。天井や壁の下地材の内側に収まるよう、狭いスペースギリギリに、配管を入れていきます。スキップ徳島市M棟2017年7月12日水曜日つまえるハウスの軒裏ボード貼りつまえるハウス徳島市K棟の外壁工事は、6棟の内の3棟目もほとんど外壁が貼れました。先の左側2棟は外壁貼りの後、軒裏ボードを貼っています。12mm厚で、色は外壁に合わせたダークブラウンの塗装品です。バルコニーや玄関ポーチの天井も、同仕様で仕上げます。まえるハウス徳島市K棟2017年7月11日火曜日スキップハウス徳島市M棟の防水工事スキップハウス徳島市M棟は、2階廊下の防水工事を行いました。防水工事は、下地が少しでも湿っていると工事が出来ないので、開口部をブルーシートで塞ぎ、防水屋さんの段取りを待っていました。内玄関の床も一緒にFRP防水をかけています。開口部を塞いだ中での防水工事は、FRP樹脂の強烈な臭いと暑さでとても大変。隣の部屋で造作工事をしている大工さんも、この工事の日は息苦しくて、とても大変でした。雨の止み間につまえるハウス徳島市の6棟目は1週間ほど前に建てましたが、お天気の悪い日が多く、外装工事が思うように進みません。ブルーシートで雨を避けながら、なんとかサッシまでは取り付けていました。陽が差してきたのでブルーシートを外し、外壁屋さんを呼んで外壁下地の防水シートを貼り始めました。すると西の空が暗くなってきて、また雨模様。お昼までには防水シートは貼れ、午後には大工さんが通気胴縁を打ってくれて、夕方には何とかここまで漕ぎつけました。まえるハウス徳島市K棟2017年7月9日日曜日スキップハウス阿南市H棟の舗装工事スキップハウス阿南市H棟は、アスファルト舗装が出来上がり、すべての工事が終了しました。白い小屋はプロパン庫で、ガスボンベを収納しています。試運転や各検査も終わり、間もなく、ご入居も始まります。入口横の壁には銘板も取り付け。そのデザインには、スキップハウスのイメージモチーフ、アシカを採用していただきました。下地のチカラ板つまえるハウスK棟の側溝工事スキップハウス徳島市M棟の外壁工事スキップハウス徳島市M棟の電気工事スキップハウス徳島市B棟は整地が終わりました。スキップハウス徳島市M棟の2階共用廊下つまえるハウス徳島市K棟のコーキング工事スキップハウス徳島市M棟の造作工事スキップハウス徳島市M棟は外壁工事を始めました。雨の止み間にスキップハウス阿南市H棟の舗装工事スキップハウス徳島市M棟の設備打ち合わせスキップハウス徳島市B棟の工事にかかりました。スキップ徳島市M棟、2棟目の基礎工事2階玄関の防水工事つまえるハウス徳島市K棟、6棟目の建て方スキップハウス徳島市M棟は屋根が葺けました。