徳島市A様邸車庫、内部貼り徳島市A様邸車庫は、内部の壁と天井が貼れました。壁は木目調のサイディング貼り、天井もフラットのサイディングで仕上げました。壁面には、可動棚を取り付けて、たくさん収納できるようにします。外装はタイルがほぼ貼り終りました。T棟は内装工事が始まりました。出隅部には補強テープ、ジョイントにはファイバーテープを貼って割れ止め。その上にパテ処理をして、表面を平らにします。天井からクロスを貼り始めました。貸事務所徳島市T棟2019年1月29日火曜日つまえる鳴門市K棟、外壁工事開始つまえるハウス鳴門市K棟は、外壁工事が始まりました。ここの外壁は、ブラウン系と白系のスリートーンで仕上げます。外壁の一番下に付ける、土台水切りから取り付けています。これは、外壁の表面を流れてくる雨水が、基礎へ掛からない様にする金物です。この後、下部から外壁材を貼っていきます。まえるハウス鳴門市K棟2019年1月28日月曜日スキップ徳島市A棟、境界ピンスキップハウス徳島市A棟の造成工事は最終盤に入り、西と北にある用水との境界にピンを打ちました。土地家屋調査士さんに測量していただき、土留が境界位置で間違いないのを確認後、ピンを打ち付けてもらいました。7カ所ある境界点とも、キレイに位置が合っていて、無事に全てのぴんが打てて一安心。外周のU字側溝設置もほぼ出来て、造成工事は間もなく終わります。スキップ徳島市A棟2019年1月27日日曜日つまえる名西I棟、工事進捗つまえるハウス名西I棟、1棟目は確認機関などの中間検査も終わり、外装下地のタイベックシートを貼りました。内部はは断熱材などの材料も搬入され、これから造作工事が始まります。ベランダはFRP防水工事が終了。玄関上には庇があるのですが、ここもFRP防水で仕上げました。徳島市A様邸車庫、外壁タイル貼り徳島市A様邸車庫は、外装タイルを貼り始めました。横では材料の加工をして準備。半日でここまで貼れました。タイル個々の色合いが違う、表情豊かなタイルです。新しい現場、T様邸事務所の工事が始まりました。ここへ平屋建ての事務所を建築します。先日、基礎工事に着工。ベタ基礎の下地整地と砕石敷きを始めました。徳島市T様事務所2019年1月24日木曜日スキップ徳島市A棟、造成工事スキップハウス徳島市A棟の造成工事が大分出来てきました。境界のコンクリート擁壁は工事が終了して、横にある水路の土揚場に土間コンクリートを打っています。敷地内の土の搬入と締固めも8割ほど出来ました。敷地の外周には、土間排水のためのU字側溝を設置しています。スキップ徳島市A棟2019年1月23日水曜日つまえる鳴門市K棟、内部造作工事つまえるハウス鳴門市K棟の内部造作工事の様子です。収納階はフローリング貼りと断熱工事が終わりました。2階の洋室も断熱材入れが終わり、壁の石膏ボードを貼っています。1階は石膏ボードを貼ったスペースに、ユニットバスの設置が出来ました。T棟は、大工造作工事が終了しました。大きな窓で明るく仕上がります。事務所横の水廻りでは、キッチンの設置も終わりました。貸事務所徳島市T棟2019年1月21日月曜日つまえる名西I棟、サッシ取り付けつまえるハウス名西I棟は、アルミサッシの取り付けが始まりました。LDKは腰窓と掃き出し窓の開口の大きい窓を、東、南、西の各方角へ付け、明るい部屋にします。並行して、隣の2棟目も建て方を行っています。徳島市A様邸車庫、外壁貼り徳島市A様邸車庫は、タイル下地のサイディングを貼っています。フラットのベースサイディングを貼り、コーキング後この上にタイルを貼り付けます。反対側もこんな感じで、正面と同じ開口です。内部は壁天井とも、塗装品のサイディングを貼って仕上げます。徳島市A様邸車庫2019年1月19日土曜日つまえる鳴門市K棟、内部造作つまえるハウス鳴門市K棟は、確認機関や瑕疵担保保険の検査が終わり、内部造作工事をしています。水道配管も並行して工事が進んでいます。T棟は外壁貼りをしています。1階部分は濃い色の石目調、2階は白基調の2トーンで仕上げます。2階の事務所南側の窓には、アルミ製の庇を付けました。夏の強い陽射しを遮ります。貸事務所徳島市T棟2019年1月17日木曜日つまえる名西I棟、建て方つまえるハウス名西I棟は、建て方を行いました。隣の棟では、同時に土台敷きも行いました。徳島市A様邸車庫、シャッター取り付け徳島市A様邸車庫は、シャッターの取り付けを行いました。開口部の上と横へレールを取り付け、シャッター本体を取り付けます。内側へボックスごと取り付けました。