]2019年11月30日土曜日スキップSU棟、基礎工事進捗スキップハウスSU棟は、基礎工事の工程で水道の先行配管を行いました。﻿そこから各戸の建物内へ引き込みました。その後、締固めと砕石敷きを行い、キレイに基礎下地が整いました。この後、鉄筋組みの工程に入ります。2019SU棟スキップ2019年11月29日金曜日スキップKT棟、地盤調査スキップハウスKT棟は、地盤調査を行いました。建物が大きいので、四隅と建って物内2カ所の、計6カ所の調査を行いました。﻿この地盤調査の結果は、建物の瑕疵担保保険の申し込みに添付して、申請を行う必要があります。2日後に出た地盤調査の結果は問題なしで、基礎工事は標準仕様のベタ基礎で工事を行います。美装工事に入りました。2階洋室は床に敷いていた養生ボードが外れ、杉の木目が現れました。2階の洋室は約13畳の広さで、押入れと2畳のウォ―クインクローゼットを備えました。2019KW棟ビーチ2019年11月27日水曜日ガレージYG棟、シャッター取り付けガレージハウスYG棟は、車庫のシャッターを取り付けました。現場の開口寸法に合わせて制作したシャッターが搬入され、レーザー測量機器で水平垂直をとりながら、先にレール類を固定。そこへシャッター本体を取り付けました。シャッター色はシルバーで、下ろすとこんな感じ。動作音の静かな電動シャッターです。2019YG棟ガレージ2019年11月26日火曜日スキップSU棟、基礎工事開始スキップハウスSU棟は、基礎工事を始めました。地盤調査の結果、上層部に少し弱い所があったので、いつもより20センチほど深く掘り、砕石で埋め戻す工事をしています。現在、外周部を3回締固めと砕石の埋め戻しをしたところです。この後の基礎工事は、内部の水道配管工事と並行して行います。2019SU棟スキップ2019年11月25日月曜日スキップKT棟、境界工事スキップハウスKT棟は解体工事の後、境界のコンクリート工事を行いました。敷地北側の隣地境界に、境界基礎を新設。西側の既存コンクリートブロックは、6段積みだったのですが、転倒防止のために上の2段をカットしました。この後、こちらの現場も本体工事に取り掛かります。器具取り付けビーチハウスは、器具の取り付けを行いました。洗面化粧台と洗濯機パン、トイレなどの設備器具の取り付けが終了。1階の照明器具は化粧梁にライティングレールを取り付けました。左右の棟で表情が変わる様、クロスやクッションフロアーの色と共に、照明器具の色も変えました。外壁下地の防水通気シートを貼りました。1階の内寄りが車庫入口で、電動シャッターが取り付けられます。基礎工事に先立ち、地盤調査を行いました。﻿すでに確認申請手続きは終了していて、この地盤調査結果をもとに、この後すぐ本体の基礎工事にかかります。2019SU棟スキップ2019年11月21日木曜日つまえるSY棟、造成工事つまえるハウスSY棟は、造成工事が終了しました。南側は敷地境界に接する水路の天板を、車両通行仕様に新設しました。これで、敷地の造成格子が全て終了。手摺り取り付けビーチハウスは、アプローチとベランダの手すりを取り付けました。手摺りはアルミ製で、白のプラスティックでコーティングされたものを組み立てて取り付けました。一階の玄関前とベランダの手摺りも、同じ物を取り付けました。建物は完成間近で、外周りは外構工事も始めました。2019KW棟ビーチ2019年11月19日火曜日ガレージYG棟、サッシ取り付けガレージハウスYG棟は、アルミサッシの枠を取り付けています。﻿1階はガレージに、洋室6畳とトイレがある間取りです。こちらは、キッチンの縦滑り窓と、階段のFIX窓です。ランダ防水下地は、造作が出来て防水工事を待っているところ。雨仕舞の為、掃き出しサッシは防水工事終了後に取り付けます。2019YG棟ガレージ2019年11月18日月曜日つまえるEN棟、内部造作つまえるハウスEN棟は、内部造作工事が進んできました。断熱工事が終わり、壁のボードを貼っています。ここはお風呂で、電気配線と換気ダクト、給排水工事も出来ています。省令準耐火構造なので、ユニットバスの設置前に、壁と天井には石膏ボードを貼りました。新しい現場、スキップハウスSUとうの工事が始まります。この敷地に4戸のスキップハウスを建築します。建物本体工事の前に、境界コンクリートの新設工事を始めました。既存のコンクリートブロックの補強のために、内側へ鉄筋コンクリートの擁壁を設置します。構造材と構造金物の取り付けが終わりました。写真は、中間検査の様子。保証会社のJIOも同時に検査を受け、無事合格をいただきました。2019YG棟ガレージ2019年11月15日金曜日ビーチハウス、内装工事終了ビーチハウスは、クロス貼りが終了しました。2階の洋室は白基調のクロスで、壁の一面にアクセントクロス、1階にも、アクセントクロスを各部屋に貼りました。1階の床はクッションフロアシートを全面に貼り、内装工事が終了しました。2019KW棟ビーチ2019年11月14日木曜日スキップ徳島市A棟、完了検査スキップハウス徳島市A棟は、確認機関の完了検査を受けました。駐車場のライン引き後の、避難路の寸法確認、アプローチ階段も通路幅や、手摺り設置の確認が、完了検査の検査項目です。ロフト部分は面積や、天井高1、4mが図面通りに施工できているかを確認します。1時間余りの検査をしていただき、無事4棟ともに合格をいただきました。スキップ徳島市A棟2019年11月13日水曜日スキップKG棟、舗装工事スキップハウスKG棟は、外構工事が順調に進み、舗装工事を行いました。サイクルポートやなどの設置も終了。駐車区画のライン引きと、車止めの設置をします。これで外構工事が終了、この後、役所の完了検査を受けます。手摺り取り付けガレージYG棟、サッシ取り付けつまえるEN棟、内部造作スキップSU棟、工事開始ガレージYG棟、中間検査ビーチハウス、内装工事終了スキップ徳島市A棟、完了検査スキップKG棟、舗装工事ガレージYG棟、建て方つまえるEN棟、外壁貼りビーチハウス、足場解体ガレージYG棟、建て方準備スキップ徳島市A棟、舗装工事スキップKG棟、美装工事つまえるEN棟、外壁下地ガレージYG棟、基礎工事完了ビーチハウス、外装工事スキップKG棟、足場解体つまえるEN棟、中間検査。