]2019年10月31日木曜日ビーチハウス、外壁貼りビーチハウスは、外壁貼りが終了しました。左の棟がブルー、右の棟はグリーンの外壁に貼り分けました。コーキングを始めました。﻿このコーキングが終わると、モールや妻飾りなどの役物類を取り付けていきます。﻿スキップハウス徳島市A棟は、水道メーターボックスの設置が出来ました。各戸の前に、それぞれの部屋のメーターを設置しました。メーターを取り付ける場所へ、テストポンプで配管に圧力をかけ、水漏れが無いか確認をしています。建物完成後に受ける、水道局の圧力検査に向けた、事前確認をしています。スキップ徳島市A棟2019年10月29日火曜日スキップKG棟、クロス貼り終了スキップハウスKG棟は、クロスが貼り終わりました。洋室は白基調のクロスで仕上げ、ロフト奥の壁にブルーのアクセントクロスを貼りました。水廻りでは、キッチンの設置も終わりました。2019KG棟スキップ2019年10月28日月曜日つまえるEN棟、建て方つまえるハウスEN棟は、建て方を行いました。24坪の床面積に、12畳の大収納をプラスした建物です。1階と2階の間に作った大収納は、1.4mの天井高です。屋根下地の造作を行い、下葺き材のルーフィングが敷けました。2019EN棟つまえる2019年10月27日日曜日ガレージYG棟、ベースコンクリートガレージハウスYG棟は、ベースコンクリートを打ちました。先にガレージ部を打ちました。勾配を付けたガレージ部分のベースコンクリートは、このまま仕上がりになります。残りの居室部分は型枠を立ててコンクリートを打ち、ガレージと段差を付けました。造作工事終了ビーチハウスは、大工造作工事が終了しました。2019KW棟ビーチ2019年10月25日金曜日スキップ徳島市A棟、外部階段スキップハウス徳島市A棟の、長屋タイプの建物は、2階の玄関の前に外部階段が付きます。外側2つは1階、内側が2階の玄関ドアで、階段は鉄筋コンクリート造りです。この後、中央と両端に手摺りが付き、モルタルを塗って仕上げます。スキップ徳島市A棟2019年10月24日木曜日スキップKG棟、内装工事スキップハウスKG棟は、内装工事を始めました。数回パテをした後にサンドペーパーを掛け、下地を整えます。天井部分はクロスを貼り始めました。全体を雨養生のシートで覆いました。外部足場の組み立てを行い、建て方の準備が出来ました。2019EN棟つまえる2019年10月22日火曜日ガレージYG棟、配筋検査ガレージハウスYG棟は、鉄筋組みが終了しました。鉄筋の下に敷いてあるコンクリートは、鉄筋と下地砕石との間隔をあけるためのスペーサーです。保証会社の配筋検査を受けました。鉄筋の施工状況を検査していただき、無事に合格。先程の鉄筋と下地砕石の間隔は、鉄筋の腐食を防ぐための規定で、配筋検査の項目の一つになっています。2019YG棟ガレージ2019年10月21日月曜日ビーチハウス、外壁工事ビーチハウスは、正面のサイディングを貼り始めました。正面には、ラップサイディングを採用しました。高さ20センチの材料を重ねて貼り、彫りの深い仕上がりになります。棟別にグリーンとブルーに色を変えました。2019KW棟ビーチ2019年10月20日日曜日スキップ徳島市A棟、サイクルポートスキップハウス徳島市A棟は、外構工事をしています。自転車置き場ではサイクルポートの工事が始まりました。ここは戸数が多いので、連装の長いサイクルポートを設置します。土間コンクリートや、外部階段など、他の外構工事も並行して、順調に進んできました。スキップ徳島市A棟2019年10月19日土曜日スキップKG棟、外壁貼り終了スキップハウスKG棟は、外壁が貼り終りました。南側中央に4ト並んだ玄関ドアの上には、庇を付けています。ライトブラウンのタイル調外壁は、柄の濃淡がよく出てキレイです。この後、コーキング工事と樋の取り付けを行います。2019KG棟スキップ2019年10月18日金曜日つまえるEN棟、土台敷きつまえるハウスEN棟は、木工事を始めました。基礎の上端に引いた、土台の位置ラインに合わせて、土台に穴を開けて据え付けます。2019EN棟つまえる2019年10月17日木曜日ガレージYG棟、鉄筋組みガレージハウスYG棟は、鉄筋組みを始めました。手前はガレージスペース、奥が居住部で、仕上がりに高低差を付けるので、鉄筋にも段差が付いています。このガレージハウスは2戸が対象の間取りの共同住宅で、中央がガレージスペースです。ベース部分は鉄筋が組めて、この後、立ち上がり部を組んでいきます。2019YG棟ガレージ2019年10月16日水曜日スキップKG棟、造作工事終了スキップハウスKG棟は、大工造作工事が終了しました。階段を上がった所が水廻りのフロアーになります。小さな階段を上がると8畳の洋室で、横には2畳のウォークインクローゼット。先程の水廻りの上は、6畳のロフトスペースで、奥にも収納を付けました。スピーカー配線ビーチハウスのリビングは天井を貼らずに、梁と床を表し仕上げにします。左の白の配線は照明用の電線で、梁の横にライティングレールを付けます。梁の横に取り付ける、スピーカーユニットを設置します。入居者の好みで、音楽やテレビ音声を流せるように準備しています。2019KW棟ビーチ2019年10月14日月曜日ガレージYG棟、基礎工事ガレージハウスYG棟は、水道配管の埋設が終わり、基礎工事を再開しました。外周の型枠を組んでいます。型枠は、コンクリートを打つ時に動かないよう、下地のコンクリートへ留め付け、周りを鋼管でシッカリと固定していきます。