]2020年2月20日木曜日ガレージYG棟、宅配ボックスガレージハウスYG棟は、宅配ボックスを取り付けました。外装の仕上がり面に、扉を合わせてキレイに設置できました。奥行が深いので、大きな荷物を入れることが出来ます。宅配ボックスは完全な防水ではなく、水が入った時には下部へ排水されます。そのため、宅配ボックスを入れる前に、外装工事できちんと防水を行いました。2019YG棟ガレージ2020年2月19日水曜日つまえるHI棟、基礎工事つまえるハウスHI棟は、基礎工事にかかりました。奥の建物から、土の掘削をしています。測量機器で高さを測りながら、キレイに土をスキ取っています。5棟のうち、2棟を先行して基礎工事を進めています。内装工事スキップハウスSU棟は、内装工事が始まりました。クロス下地をパテ処理しています。ジョイントやコーナー部分は、補強材を貼り、パテで平らにしていきます。外装工事もほとんど終了して、間もなく外部足場が外れます。下葺き材のルーフィングも敷けました。片流れの屋根は、ガルバリウム鋼板の縦ハゼ葺きで仕上げます。この後もサッシや防水などの、外装下地の造作を進めていきます。工事進捗つまえるハウスSY棟は、各棟の工事が進んできました。1棟目、2棟目は外壁貼りが終了して、コーキング工事中。3棟目はサッシが付いてこれから外壁貼りです。こちらも木工事に入っていきます。2019SY棟つまえる2020年2月15日土曜日ガレージYG棟、器具付け終了ガレージハウスYG棟は、電気器具の取り付けが終了しました。部屋のエアコンや照明、コンセント等が全て取り付けできました。ガレージ内は、天井の人感センサーのダウンライトで、帰宅時に自動で付くようになっています。ガレージ内で作業などをする時の為に、シーリングライトと音楽を流すスピーカーも設置しました。設備器具の取り付けも全て終わり、最後の仕上げ工事を残すのみとなりました。外部階段スキップハウスSU棟は、外部階段の工事を始めました。鉄筋コンクリートの階段を作りました。空いている穴は、後で取り付ける手摺りの柱を埋め込みます。2019SU棟スキップ2020年2月13日木曜日つまえるHI棟、基礎位置出しつまえるハウスHI棟は、間もなく着工です。測量機器を使い、ミリ単位で建物位置を出しました。建物5棟のうちの奥側の2棟から、工事を進めていきます。電気、水道、トイレなど仮設工事も終わり、基礎工事の準備が出来ました。引き続き、2階の建て方を行いました。2019KT棟スキップ2020年2月11日火曜日スキップSU棟、キッチン設置スキップハウスSU棟は、キッチン設置工事が始まりました。一つづつ組み立てていきます。2019SU棟スキップ2020年2月10日月曜日つまえるSY棟、お風呂設置つまえるハウスSY棟は、ユニットバスの設置を行いました。お風呂スペースの壁と天井には石膏ボードを貼り、換気ダクトも引き込みました。下から部材を組み立てていきます。器具取り付けガレージハウスYG棟は、器具の取り付けを始めました。こちらは1階のトイレ。タンクレスの便器で、横には吊戸棚付きの手洗いを設置しました。2階の洗面はカウンタータイプで、下は引き出し収納。壁には鏡収納が付きます。どれもグレードの高い設備機器を装備しました。建て方工事スキップハウスKT棟は、レッカー車を使って、2階の床梁を組みました。左側の一段下がった部分は共同廊下になります。住居部分には剛床の合板を全面に貼っていきます。同時進行で鉄骨階段も吊り込み、木軸へボルトでシッカリ固定。階段は2時間ほどで架かりました。夕方には2階材料の吊り込みまで、今日予定していた工事が、順調に終わりました。3棟目つまえるハウスSY棟は、3棟目も木工事を始めました。床下地の24ミリ厚合板を全面に貼りました。表面に雨養生のシートを貼って、建て方に備えます。隣の2棟目では、外壁貼りが始まっています。2019SY棟つまえる2020年2月6日木曜日スキップKT棟、建て方開始スキップハウスKT棟は、建て方工事を始めました。洋室の床梁と、ロフト部分の梁を組んでいきます。手前が1.2mスキップした洋室の梁。奥は、さらに1.2mスキップしたロフト部分です。ここまでの梁を手で組んでおき、明日はレッカー車を使って、2階の床梁を組んでいきます。外装工事スキップハウスSU棟は、外装アクセントの帯を取り付けました。﻿ジョイントのコーキング工事も進んでいて、あと正面の一部を残すのみとなりました。外部足場が外れ、外装全体が見えるようになります。2019SU棟スキップ2020年2月4日火曜日スキップKT棟、木工事スキップハウスKT棟は、木工事を始めました。土台の設置を行い、その上に、1階部分の木材を搬入。周りの足場組立も終わり、この後引き続き、建て方工事を行います。