T棟は、基礎工事の掘り方が終わりました。これが建物全体の大きさです。砕石の締固めも終わり、この後、低く掘り下げた部分に捨てコンクリートを打設します。貸事務所徳島市T棟2018年10月30日火曜日スキップ徳島市N棟の階段引き出しスキップハウス徳島市N棟は、階段に引き出しユニットを設置しました。搬入された引き出しユニットは、動きのスムースなスチール製のレールを付けています。造作時に開けておいた階段の蹴込部分に、引き出しを入れ込みます。奥行きが60cmあるので、普段使いの靴やスリッパなどが、ゆっくりと入れられます。スキップ徳島市N棟2018年10月29日月曜日スキップ徳島市A棟、表土の搬出スキップハウス徳島市A棟は、スキ取った表土の場外搬出を始めました。集めておいた表土をダンプカーに乗せて処分場へ運んでいきます。ダンプカーに付いた土を前面道路へ出さない様に、道路際には、タイヤを洗う場所を造りました。それでも道路を汚してしまうので、気を付けてこまめに道路も洗います。スキップ徳島市A棟2018年10月28日日曜日スキップ徳島市Z棟の内部造作スキップハウス徳島市Z棟は外周りが囲え、内部造作工事が本格的に始まりました。最初は、界壁と呼ばれる、隣の部屋との境界になる壁の両面に石膏ボードを2枚ずつ貼っていきます。土台から屋根まで、仕上がり時に隠れる部分も全て、石膏ボードを貼っていきます。貸事務所徳島市T棟の基礎工事は、掘り方を進めています。木骨ラーメン構造の基礎の形は、ベタ基礎に一部地中梁をプラスした構造で建物の外周と、間仕切りの深く掘り下げた部分が地中梁になります。掘削した後は、全体に砕石を敷き詰め、締め固めていきます。貸事務所徳島市T棟2018年10月26日金曜日スキップ徳島市N棟、美装工事スキップハウス徳島市N棟は、美装工事に入りました。床に敷いてあった養生ボードが外れ、フローリングが姿を現しました。水廻りもキレイに洗いました。この後、備品の取り付けや、水廻りのコーキング仕舞いなど、最後の仕上げ工事を行います。スキップ徳島市N棟2018年10月25日木曜日スキップ徳島市A棟、表土スキ取りスキップハウス徳島市A棟は、表土のスキ取りを行っています。表面の土は、草の根を含んでいて強度が無いので、盛り土を搬入する前に取り除きます。場所ごとに集めておき、ダンプカーに積んで場外処分します。敷地の7割ほど、スキ取りが出来ました。T棟は、建築確認申請が降り、基礎工事に着工しました。建物位置の周りへ木を水平に張り、建物外周の通り芯を記入しました。そこへ細い糸を張り、建物位置や高さの基準にします。土の掘削から工事を始めました。外部を防水通気シートで囲いました。シートは高性能なデュポン製のタイベックです。その上に、通気胴縁を取り付け。スキップ徳島市Z棟2018年10月22日月曜日スキップ徳島市N棟、器具取り付け終了スキップハウス徳島市N棟は、器具の取り付けが終了しました。トイレの便器は、いつもの手洗い付きのウォシュレットです。脱衣室には、75cm幅の洗髪洗面台と洗濯機パンが付きました。この後、床に敷いた養生ボードを外して、最後の仕上げ工事を行います。スキップ徳島市N棟2018年10月21日日曜日スキップハウス徳島市A棟、造成工事開始スキップハウス徳島市A棟は、造成工事を始めました。最初は、雑草の根を含んだ、現状表土のスキ取りを行います。﻿とても広い敷地なので、土の搬出を終わらせるまでには、1週間ほどかかりそうです。スキップ徳島市A棟2018年10月20日土曜日スキップ徳島市Z棟の防水工事スキップハウス徳島市Z棟は、FRP防水工事を行いました。こちらは防水層の施工中で、ガラス繊維をFRP樹脂で固めているところです。こちらが上塗りをかけた仕上がりの様子。掃き出しサッシの下まで防水層を伸ばして、水の浸入を防ぎます。2階の共同廊下も同様に、FRP防水で仕上げました。スキップ徳島市Z棟2018年10月19日金曜日スキップ徳島市N棟は外部足場を解体しました。スキップハウス徳島市N棟は、雨樋の取り付けを行いました。外壁の色に近い色の樋で、目立たない様にしています。これで外装工事が全て終わり、外部足場を解体しました。玄関上には後で、テントで作成した庇を取り付けます。スキップ徳島市N棟2018年10月18日木曜日スキップ徳島市Z棟、防水下地造作スキップハウス徳島市Z棟は、共同廊下とベランダの防水下地造作をしています。表面は防火材を貼りました。ベランダも同じように造作。この上にFRP防水を施工します。スキップ徳島市Z棟2018年10月17日水曜日スキップ徳島市N棟、器具搬入スキップハウス徳島市N棟は、床のCFシートが貼れました。照明やエアコンなどの電気器具を搬入。これから、これらの器具を取り付けていきます。JIOの中間検査を受けました。構造材の組み上がった時点で、事前に提出した図面と、建物が相違無いか検査を受けます。無事両方とも合格をいただきました。スキップ徳島市Z棟2018年10月15日月曜日スキップ徳島市N棟、クロス貼り終了スキップハウス徳島市N棟は、クロスが貼り終りました。こちらは洋室で、ロフト奥の壁にはアクセントクロスを貼りました。水廻りは白基調のクロスを全面に貼っています。この後、クッションフロアを貼るので、床の下地処理を始めました。スキップ徳島市N棟2018年10月14日日曜日スキップ徳島市Z棟の構造金物スキップハウス徳島市Z棟は、構造材の接合部に金物の取り付けをしています。柱の上下には、地震などの時にかかる力の大きさによって、場所ごとに決められた大きさの金物を取り付ける必要があります。筋交いの接合部なども、専用の金物で補強します。2階では、サッシの取り付け下地造作が始まりました。T棟、基礎掘り方スキップ徳島市N棟、美装工事スキップ徳島市A棟、表土スキ取り貸事務所徳島市T棟着工スキップ徳島市Z棟は、外部防水シートスキップ徳島市N棟、器具取り付け終了スキップハウス徳島市A棟、造成工事開始スキップ徳島市Z棟の防水工事スキップ徳島市N棟は外部足場を解体しました。