]2018年11月30日金曜日スキップ徳島市Z棟、階段造作スキップハウス徳島市Z棟は、内部階段の造作を始めました。壁に取り付けた下地材に、段板と蹴込み板を取り付けています。その後、裏側から金物と木材で補強します。右側が水廻りから洋室へ上がる階段、左はロフトへ上がる階段です。T棟は、立ち上がり部分の型枠が外れました。奥の半間が玄関と階段になります。木骨ラーメン構造の接続部分には、アンカー金物のボルト頭が1か所に3本づつ出ています。貸事務所徳島市T棟2018年11月28日水曜日つまえる鳴門市K棟、着工つまえるハウス鳴門市K棟は、基礎工事に着工しました。建物全体に砕石を敷いて締固めまで、丸一日でここまで出来ました。建物の中央には、神社で頂いてきた鎮め物を納めました。まえるハウス鳴門市K棟2018年11月27日火曜日つまえる名西I棟、スキ取りつまえるハウス名西I棟は、表土のスキ取りを始めました。表土を10cmほどスキ取り。手前の敷地半分は、駐車場にするため、30cmほどの土をすき取りと、道路際のコンクリートを撤去します。まえる名西I棟2018年11月26日月曜日スキップ徳島市N棟、外構アルミ工事スキップハウス徳島市N棟は、サイクルポートやフェンスなどの設置を行いました。外周の南と東側は、風通しの良いネットタイプのフェンスを設置。西側の敷地隅には、サイクルポートも組み立てました。最終盤に入ってきました。スキップ徳島市N棟2018年11月25日日曜日スキップ徳島市Z棟、外壁工事スキップハウス徳島市Z棟は、外壁貼りが進んでいます。西面は、窓の端に合わせて張り分けています。北側の階段室も同じブラウンの外壁を貼りました。現在は、共用部分の内部を貼っています。外壁貼りは、8割程まで工事が進みました。T棟、コンクリート打ち貸事務所徳島市T棟は、立ち上がり部分の型枠が組めて、コンクリートを打設しました。生コン車から直接コンクリートを流し込んでいます。手前の機械はバイブレータで、流し込んだコンクリートに振動を与えて、中に含まれる空気を抜き、固まったコンクリート内に空洞が出来ないようにします。この後、数日はこのまま、コンクリートの硬化を待ちます。貸事務所徳島市T棟2018年11月23日金曜日つまえる鳴門市K棟、着工準備完了つまえるハウス鳴門市K棟は、確認申請が下りて、保証などの各申し込み手続きも終わり、工事の準備が整いました。現場では、建物の位置出しが終了しています。空中へ水平に張った糸が建物の壁の通りで、この糸を基準に、この後、基礎工事を進めていきます。T棟、立ち上がり型枠組み貸事務所徳島市T棟は、立ち上がり部分の型枠を組み始めました。型枠を組んでいきます。アンカーボルトも、所定の位置へ正確に留め付けました。西側のコンクリートブロックが積めて、ボンベ庫の基礎コンクリートも出来上がりました。現在、土間コンクリート部分の下地整地をしています。スキップ徳島市N棟2018年11月20日火曜日スキップ徳島市A棟、擁壁工事進捗スキップハウス徳島市A棟は、順調に擁壁工事が進んでいます。鉄筋組み、ベースコンクリート打ち、型枠組みと、少しずつ移動しながら各工程を進めています。最初の所は、コンクリートを打ちました。T棟、ベースコンクリート貸事務所徳島市T棟は、ベースコンクリートを打ちました。先に地中梁部分へコンクリートを流し込みます。その後、スラブのコンクリートを打っていきます。木骨ラーメンのアンカー金物は、ボルトの頭部分だけが出ています。貸事務所徳島市T棟2018年11月18日日曜日スキップ徳島市Z棟、内部造作スキップハウス徳島市Z棟は、内部造作が進み、お部屋の形がだいぶ見えてきました。ロフト部分はフローリングが貼れて、ロフトへ上がる階段を付けています。その右側には、下の水廻りから上がる階段が付きます。石井町で新しい現場、つまえるハウス名西I棟の工事が始まります。約80坪の敷地に、中二階収納付きの戸建て2棟を建築します。東側の敷地半分ほどは駐車場にするため、建築に先立ち、既存コンクリート基礎の撤去と土のスキ取りを行います。T棟は鉄筋工事が終了しました。鉄筋の太さや間隔、重ね長さなどを図面と照らし合わせながらチェック。ラーメン構造との接続金物も、位置と高さや施工状況を確認。貸事務所徳島市T棟2018年11月15日木曜日スキップ徳島市A棟、擁壁工事スキップハウス徳島市A棟は、擁壁工事が順調に進んでいます。捨てコンクリートを打設。既存コンクリートとの間にアスファルトタイトを挟み、鉄筋組みも始めました。T棟は、鉄筋工事が進んでいます。ベース部分も鉄筋がほぼ組めました。地中梁部分は、下が見えない位の鉄筋の密度です。ラーメン構造と接続する部分には、地中梁へ専用の金物を緊結しています。