]2019年9月30日月曜日スキップ徳島市A棟、文字看板スキップハウス徳島市A棟は、4棟ともに建物名文字の取り付けを行いました。取り付ける位置に実物大に印刷した紙を貼り、そこへ文字を取り付けていきます。厚みのあるアルファベットの切り文字で、立体感のある文字看板です。スキップ徳島市A棟2019年9月29日日曜日ビーチハウス、造作工事ビーチハウスは、大工造作工事が進んできました。断熱工事の後、窓枠の取り付けと、外周壁の石膏ボードを貼っています。収納や室内ドアなどの、枠材の取り付けも始まりました。こちらは、ベランダの掃き出し窓で、フラット敷居のサッシを採用しています。ベランダの床にはデッキ材を敷いて、内部床とフラットに繋がる仕上げになる予定です。2019KW棟ビーチ2019年9月28日土曜日スキップKG棟、階段造作工事スキップハウスKG棟は、内部造作工事が進んできました。1階は、洋室へ上がる階段の造作をしています。水廻りの1層目から6段上がりで、2層目の洋室へ上がります。この建物は長屋タイプで、4戸の玄関が建物の真ん中に並んでいて、内側の2つが2階の玄関です。2階は、玄関ドアを開けると、すぐ土間と階段で、この階段も出来上がりました。2019KG棟スキップ2019年9月27日金曜日スキップ徳島市A棟、美装工事スキップハウス徳島市A棟の1棟目は、器具の取り付けが終わり、美装工事に入りました。写真は、洋室で、床に貼っていた養生ボードを外し、キレイに掃除をしました。室内は、カーテンレールや物干し金物などの備品の取り付けも終わり、最後の仕上げ工事を行っています。2、3、4棟目も、内装工事や器具付けが順調に進んでいます。スキップ徳島市A棟2019年9月26日木曜日ビーチハウス、電気配線ビーチハウス中間検査が終了して、内部の工事が本格的に始まりました。換気扇のダクトなども、断熱工事と並行して工事を進めています。石膏ボードも運び込まれ、このあと壁からボード貼りも始まります。2019KW棟ビーチ2019年9月25日水曜日スキップKG棟、断熱工事スキップハウスKG棟は、断熱材の充填工事をしています。外部に面した壁の中には、100mm厚のロックウールを隙間なく充填。隣の部屋との境界になる壁は界壁と言い、この壁の中にもロックウールを充填します。この界壁には、両面に石膏ボードを二重貼りで、基礎から屋根まで貼り詰めます。2019KG棟スキップ2019年9月24日火曜日ガレージYG棟、仕様決めガレージハウスYG棟は、オーナーさんとの仕様決めの打ち合わせを行っているところです。打ち合わせも大詰めで、次回最終のご確認をしていただき、仕様決定となります。確認申請や保証などの手続きも終わり、現場の方もあと少しで、基礎工事に着工します。2019YG棟ガレージ2019年9月23日月曜日ビーチハウス、中間検査ビーチハウスは、中間検査を受けました。配置などを見て頂きました。検査は2棟ともに無事合格。この後は、断熱工事を始めます。2019KW棟ビーチ2019年9月22日日曜日スキップKG棟、外壁貼りスキップハウスKG棟は、外壁を貼り始めました。この建物はタイル調の外壁材を採用しました。外壁を貼る前には、ジョイント位置を決めて下地の造作をしておきます。外壁材の大きさは、幅約3m、高さ45cmの物を、下から積み上げるように貼っていきます。2019KG棟スキップ2019年9月21日土曜日ビーチハウス、サッシ取り付けビーチハウスは、サッシの取り付けをしています。決めた位置と高さで下地を造作して、サッシ枠を取り付けていきます。こちらは1Fの洋室で、南側に掃き出し窓、横には腰などが付きます。﻿2Fの洋室は、ベランダに1、5間の掃き出し窓が付き、こちらもよこに腰窓が付きます。1、2Fともに明るいお部屋になるよう、開口を大きくとっています。2019KW棟ビーチ2019年9月20日金曜日スキップ徳島市A棟、器具取り付けスキップハウス徳島市A棟、最初の棟は器具の取り付けが終わりました。洗面脱衣室には洗面化粧台と、洗濯機パンを設置。トイレの便器も設置が終わりました。エアコンや物干し金物、カーテンレールなども取り付けが終わり、間もなく美装工事に入ります。スキップ徳島市A棟2019年9月19日木曜日スキップKG棟、造作工事スキップハウスKG棟は、内部造作工事が始まりました。洋室のフローリング貼りをしています。フローリングの上には、専用のボードで傷が着かない様に、しっかりと養生します。2019KG棟スキップ2019年9月18日水曜日ビーチハウス、2階床材貼りビーチハウスは、梁の上に杉集成材を貼りました。材料は32mm厚の杉板で、これが2階床仕上げです。1枚の大きさは90cmX180cmで、剛床の構造材も兼ねています。1階の天井も、この杉板の裏側が化粧梁と共に仕上げ材になります。設備や電気の器具類を搬入しました。照明器具を取り付け中。1棟目の建物は、工事最終盤に入ってきました。2棟目、3棟目もクロス貼りが、だいぶ進んできました。下地の野地板(12mmの構造用合板)を貼りました。下葺き材のルーフィングが貼れて、これから構造材の取り付けなど、中間検査の準備を進めていきます。こちらが2棟並んだ全景で、正面には、仕上がった時の外観のアクセントになる、頬杖の付いた独立柱が少し見えています。2019KW棟ビーチ2019年9月15日日曜日スキップKG棟、電気配線スキップハウスKG棟は、内部の電気配線工事を始めました。いつものように、用途別に色分けしたカラー配線をしています。ネットやテレビ配線などの通信線や、換気扇のダクト等も同時に工事をしています。内部にはこの後の工事の材料の、断熱材や、フローリングなどの建材が、次々と運ばれてきています。2019KG棟スキップ2019年9月14日土曜日スキップKT棟、水道引き込みスキップハウスKT棟は、上下水道の引き込みを行いました。前面道路の歩道内に通っている給水本管と下水道本管から、敷地内へ50mmの給水と下水管を引き込みました。敷地内に新しい給水のバルブと下水桝を設置。敷地南側には既存の細い給水があったのですが、同一敷地内に給水引き込みは、一本しか認められていないため、こちらは道路内でカットしました。2019KT棟スキップ2019年9月13日金曜日ビーチハウス建て方ビーチハウスは、2棟とも建て方を行いました。2階床の梁は集成材で、一部紙を巻いてある所は化粧梁で、表し仕上げになります。夕方には、建物の骨組みが出来上がりました。