(水道編)2004/11/182〜3週間かかるって言ったのに2004/12/07やっぱり2004/12/21先行配管終わり2005/02/04設備屋さんからFAXが来た2005/02/20あったんだー2005/04/05空配管またまた延期2005/04/14あらら1つになっちゃった2005/04/14空配管2005/04/15庭の水栓2005/04/18浄化槽が来た2005/04/27浄化槽設置工事もいよいよスタート2005/04/28今日の浄化槽2005/05/03浄化槽周りはこんな風2005/09/14浄化槽周囲のコンクリート2005/09/17養生外れる2006/05/17設備屋さんの今日のお仕事2006/05/19こうなりました2006/06/022階への配管立ち上げ2006/06/02エコキュート、手違いで届かず2006/06/03設備屋さんの今日のお仕事2006/06/07エコキュート到着2006/06/10家の中で水が使えた!2004/11/11建築士さん&設備屋さんと打ち合わせ今日も夕方から打ち合わせ。新潟で、住宅相談のボランティア中にインタビューを受け、テレビデビューを果たした建築士さんの他に設備屋さんも一緒です。実はこの打ち合わせ、先週末にする予定だったんですが、設備屋さんの体調が悪く今日に延期になりました。