施工しておりました共同住宅が竣工致しました。入ってすぐ目を惹くのが、エントランスのインターホン。マンションには様々な形のインターホンがありますが、本物件も特注インターホンを制作しました。(仮称)与野駅前マンション新築工事2018.07.26施工中(仮称)与野駅前マンション新築工事の進捗状況です。先日9階のコンクリート打設が完了しました。躯体工事は残り10階のみとなり、コンクリート打設予定が8月9日となっています。内装工事では現在2階のボード張りまで完了しています。[続きを読む](仮称)新宿区四谷4丁目ビル2018.07.20施工中(仮称)新宿区四谷4丁目ビルの進捗状況です。お引渡しを8月末に控えており、現在は足場解体がほぼ完了しています。足場がばれたことにより建物全体の外観も見えてきました。次回ブログで紹介するときは内装工事をアップしていきます。(仮称)芝3丁目マンション新築工事2018.06.26施工中(仮称)芝3丁目マンション新築工事の進捗状況です。仕上げ工事も進んできており、現在行っているタイル工事を今回アップ致します。エントランスの外壁タイル張りと住宅部の玄関の床タイル張りです。きれいに仕上がって来ています。先週安全パトロールを実施しました。現場は与野西口駅前マンション、墨田区向島マンションになります。谷工会と協力して各種点検を行いました。(株)谷口工務店建築部(仮称)与野駅前マンション新築工事の進捗状況2018.06.14施工中(仮称)与野駅前マンション新築工事の進捗状況です。6月13日に6階立上りコンクリートを打設しました。躯体工事も半分を超えてきて、残りが7階~10階までとなっています。引き続き安全第一で進めていきます。(株)谷口工務店建築部(仮称)芝3丁目マンション新築工事2018.06.06施工中(仮称)芝3丁目マンション新築工事の進捗状況です。先日タワークレーンの解体が完了いたしました。その際は外観がはっきり解りますので再度ブログにアップしたいと思います。ガスコンロとレンジフードの交換へ伺いました。それとレンジフードも掃除がしやすいタイプにとの要望でした。[続きを読む](仮称)与野駅前マンション新築工事2018.05.30施工中(仮称)与野駅前マンション新築工事の進捗状況です。本日5階立上りのコンクリート打設が完了しました。内装工事も進んできますので、工程管理をしっかり行い工事を進めていきます。墨田区向島4丁目計画の進捗状況です。杭工事も終わり現在は根切り・掘削工事を行っています。重機を使用しての掘削・ダンプで掘削した残土の搬出を行います。