内部の電気配線の状況です。外部の軒天部の板張り施工の状況です。設備配管の工事を行いました。板金施工が完了しました。建て方作業も進み屋根の下地まで組めました。建物の構造を組む建て方作業が開始されました。完了しますと木工事が開始となりました。基礎の完了が近づき、外部の設備配管と内部の設備配管施工を行いました。基礎のコンクリート打設が完了し、型枠を解体しました。基礎上部の水平出しを行う天端モルタル作業です。配筋施工コンクリート内部となる配筋の施工が完了しました。配筋検査も問題なく完了です。