フレームワークやライブラリの整備が進み、最近では商用システムにも使われる例がでてきた。実行時性能は必ずしも高くなく、商用利用を躊躇させる要因のひとつであった。高性能な代替品として利用できるようにする。次期版の公式処理系となることが予定されている新処理系の開発提案である。その経験に基づいて提案された開発計画は、期間内に開発が可能となるように実装する機能の範囲もよく絞り込まれており、十分な実現可能性がある。開発コミュニティの中でも有力開発者と目されるようになったが、開発したものがプロトタイプであったため、まだ本来の意味で実績ある開発者ではない。いっても適切であると考え、採択とした。完成度を客観的に調べるため、まず網羅的な自動テストを作成し、そのテストに全てパスするように開発を進める。Multi-VMインスタンス機能の実装を行い、Ruby処理系としての互換性向上や機能強化を図る。機を用いたネイティブスレッド対応Rubyにより従来比1.5倍以上の性能向上を目指す。モジュールであるmod_rubyに対応させ、アプリケーションごとに独立したVMを割り当てることを目標とする。物のリリースをおこないながら、開発を進めた。認知度をあげるため、積極的な広報活動をおこなった。国内外のワークショップや学会で5回の発表をおこなった。重要な目標であったYARVのRuby処理系への統合がほぼ完了した。Railsの動作を確認した。ユーザからのバグ報告を管理するために、日英両言語によるバグトラッキングシステムを稼働させた。Thread(Windows系)を用いる実装を行った。Rubyレベルの並列実行には対応しないグローバルVMロックを用いた実装とした。CPU上で約2倍の性能向上を確認した。各VMの並列実行をサポートして、各VM並列実行の結果約1.5倍の性能向上の達成を確認した。詳細は以下のプロジェクトサイトから得られる。言語の公式処理系として採用してもらえる品質のものにするのが、本プロジェクトの最終的な目標であった。次期公式処理系であると広く認知されるところまで開発を進めた点は高く評価できる。成果も開発者の高い能力あってこそ達成できたといえる。処理系の内部に組み込むことであった。言語の公式処理系がリリースされるまで開発を継続してほしい。インスタンス機能の実装は、不十分な形でしか達成できなかった。これは開発者の能力不足というよりも、計画が壮大すぎたためといえる。計画を立案することも大切なので、この経験を今後に生かして欲しい。リリースすることが、早急に実現するべき今後の課題である。言語の仕様策定をおこなう必要がある。してリリースする案も検討されている。