APS単一工場の詳細スケジュールを作成します。ラフスケジュールを作成します。導入検討を進めて頂く際には、Asprovaのセミナーにご参加頂くとよりスムーズに検討を進めることができます。Asprovaのセミナーは、Asprovaのご紹介、基本操作の実習、実践的な実習に分かれています。トレーニング課程をご覧頂き、各セミナー・トレーニングの概要をご確認頂き、受講順序を決める際の参考にしてください。自動プロトタイプ作成サービス「プロト君」にて作成することもできますので、是非ご活用下さい。導入検討時のステップ例や検討時に役立つ情報をAsprova導入検討ガイド(要会員登録)でもご覧いただけます。シートに現状の調査結果と目標値を記入します。目標設定は現状と理想の中間の程よいところで設定しましょう。目標設定は途中で変更しないことが肝心です。無料体験版Asprovaをパソコンにインストールします。入門マニュアルを見みながらサンプルの動作を確認し、操作方法を習得します。貴社工場のデータを入力してプロトタイプを作成します。プロトタイプを評価し、システム化の範囲や既存システムとの連携、周辺機能の開発の必要性を検討し、問題点を次のように分類します。A:Asprovaの標準機能で解決するものB:運用のしかたで解決するものC:周辺プログラムやプラグインの開発で解決するものAsprova導入を正式決定する前に、必ずプロトタイプを作り、十分検討し、利益増大プロジェクトの成功をより確実なものとしてください。]プロトタイプ作成支援[無料/有料]4.ご契約とプロジェクトチームの発足Asprovaのライセンスやプログラム開発、コンサルテーションに関する契約を締結します。利益増大プロジェクトをスタートするにあたり、貴社公認のプロジェクトチームを発足します。本番データを整備します。必要なマスターデータなどの準備は、大きな労力がかかります。通常、1人でやって1ヶ月以上はかかると思ってください。担当者がデータ整備のために十分な時間を確実に使えるように配慮してください。大量のマスターデータを高い精度で整備するのが困難で、データ整備がなかなか完了しないことがあります。そのような場合は、ある程度の精度で運用を開始し、運用しながら精度を高めていくことをお勧めします。多くの場合、既存のシステムとの連携をとります。業務をよりスムーズにすることができます。開発することが可能です。オーダ処理などの方法を運用マニュアルにまとめます。プロジェクトは業務改革を伴います。製造指示の発行方法や製造実績の収集方法などが変わります。新しい運用方法の意味や実施方法について説明会を開きます。9.テスト運用テスト運用を開始します。テスト運用は1ヶ月から2ヶ月程度の期間がかかります。テスト運用が終わったら、いよいよ本稼動へと移行します。年月とともに変化します。保守およびバージョンアップが必要です。Corporation.。