建物の位置を出しています。地鎮祭を執り行いました。建物を支える為の杭を地面の中に打ち込みます。基礎工事の始まりです。基礎の下に断熱材を敷き込みます。基礎の位置出しを行っています。基礎コンクリートの1回目となります。床の鉄筋組立てが終わり、これから2回目のコンクリートを流し込みます。火災の際に使う水を溜めておく、防火水槽の設置が完了しました。二回目のコンクリートが無事に終了しました。土台が乗る部分のコンクリートを造る準備です。土台が乗る部分のコンクリート入れています。建方を安全に行う為の足場組立完了です。地中に雨水を一時的溜める施設を設置しました。基礎に土台を取付けました。建方作業をしています。屋根下地の野地板施工完了です。上の屋根葺きが完了しました。外壁工事が始まりました。断熱材を入れています。塔屋部分の外壁が完了です。25.2016年12月19日1階部分の外壁を張っています。浴室内の防水工事です。外壁にサインを取付けました。軒下を塗装しています。足場取り払いを行いました。天井・壁クロスを貼る下地処理です。天井・壁のクロスを貼っています。定休日/日曜日・祝日イベント資料請求お問合せ電話ページトップへ。