大工さんが倒れないか心配でした。日曜日も天気がよさそうで・・・・。休憩が多めになりそうです。上棟!連日の暑さの為、どんな棟上げになるかと前日までハラハラしておりましたが午前中ずっと小雨が降り続き、風も気持ちよく全く問題なく順調にすすみました。最終的には屋根まで殆ど格好になりいつも以上に捗った棟上げになりました。今日からの暑さにも注意しながら屋根の工事にかかってまいりたいとおもいます。昨日とは変わり、天気が良い・・・。気温が高い事もありますが、断熱材の照り返しが結構キツイ!白色は良く色を反射するので目が焼けたり、日焼けもします。9.2014年07月30日ダイライトマン大屋根が終わり今日から下屋根の工事へまずはダイライト、面材を貼らないと屋根の工事ができません。見晴も良く、新幹線が目の前です。棟上げの日の夕方にはドクターイエローも走っておりました。10.2014年08月01日オープン現場にサッシが入ってきました。リビング部分に入る引き分けのサッシ。開口部の間口+αの大きさなので、一人で取付するのは不可能。最低でも2人は必要な部分です。本日大屋根終わり、このままサッシの取り付けにかかります。台風がやってくる前に何とか屋根の地瓦だけでも葺きたい所。暑い中瓦屋さんが一生懸命作業してくれています。この時期の瓦屋さんには特に頭が上がりません。室外機を置く場所はどこの現場でも悩みます。重量のあるものなので、それを支える為、大工さんが色々と工夫してくれています。1階の床の施工も進んでおります。お勧めする楓のフローリング、嫌味の無い素朴な材質です。13.2014年08月26日モテナス花梨でもてなす、ということらしいので。