採用情報お気軽にお問い合わせください。完成の様子はこちら引渡し完了5月15日100年の歴史、そしてこれからの100年。更なる発展を御祈願申し上げます。連休明けの一発目作業は広宣社さんの羽馬さんがガラスフィルムを貼る作業からです。連休前の最終施工はスクリーンの取り付けです。事務所エントランスから階段を隠す為のものです。連休明けには二度目の美装をすませて引渡しを待ちます。階段から流れてやっと1階の床まで降りてきました!すごく感じが良いです!!内装屋さんも大半の仕事は今週中に終了予定です。器具付けや外部廻りが進んでいきます。階段の鉄部の塗装とエントランスホールのタイル下地が進んでいます。リラクゼーションルームではタイルカーペットの施工が完了しました。2階のキッチン施工も本日完了です。内装工事は順調に進み、2階では床の長尺シートの施工を行っています。なると部屋の感覚が出てきます!1階では軽天工事があと少しという感じです。内装工事が2階から進んでいます。下地処理を済ませた場所からビニールクロスが貼れていきます。壁が貼れたら床の施工を進めてそののち1階へ移動する予定です。西村住建商事さんの軽天屋さんが2人体制で進めてくれています。2階は下地完了で断熱材が入りました。1階は下地工事が始まりました。床のモルタルが全ての場所で完了しました。これで一安心です!後は立上り部分のモルタルのみ。外壁工事も95%は出来上がりました。来週はいよいよシーリング工事です。「セコムしてますか?」という事で、配線工事は進んでいます!また、階段のモルタル下地も完了しましたので、上がりやすくなりました。本日は屋根の上で太陽光パネルの設置工事が進んでいます。実際はパネルの設置よりも架台の取り付けの方が時間もかかりシビアです。本日も天候が良く外部は順調に進んでいます。網干さんは雨樋を取り付けて、一連の作業が終了しました。外壁工事も通気胴縁の施工がどんどん進んでいます。本日は空調機器の吊り込みが全て完了して、換気工事のダクト入れも進みました。進み、大工チームは4人体制でがんばっています。網干工業さんの屋根工事が無事完了しました。天候にも恵まれて降られないまま完了です!そして内部では空調機器の天井吊り込みが始まっています。本日は網干工業さんが屋根工事を始めました。早朝にクレーンを使って荷物を屋根の上にあげました。内部でも昨日つけたフロントサッシが完成しています。外壁屋さんも現場入りで賑やかくなってきました。現場にアルミサッシ障子が搬入されました。本数です・・・(汗)サッシ屋さんが丁寧にはめ込みを行ってくれています。本日は防水工事を進めていただきました。シートとFRPの複合防水です。3人体制で施工が進み、夕刻までに全て完了しました!大工チームは窓サッシを取り付けています。本日は網干工業さんがライナールーフの施工に現場入りです。ゴム質系のシートなので安心!大工チームも開口部の確保に進んでいます。窓台、まぐさを入れてサッシの施工に備えます。晴天の中、上棟作業は進みます。安全第一!今回の現場は鉄製階段です。1階部分が組めた時点で鉄階段を入れます。重量感ありますネ!あとは屋根仕舞いまで進めます。設置も完了して、これで上棟の準備は万全です!あとは明日の天候です。現場に材料が搬入されて、土台据えの作業が進みました。来週の水曜日が上棟日となり、今からどんどん材料も入ってきます。基礎には断熱材が貼られています。事務所とはいえ今回は快適環境を目指します!明日は土台据えの作業です。立上りのコンクリート打設です!ポンプ車を使って手際良く作業は進みます。これにてしばし養生期間です。型枠を外すまでレポートもお休みです。本日もかなりの雪の量です。本日は土間コンクリートの打設を行いました。誰のお陰でしょうか?雨も降らずに終了です!きっと施主様の日頃の行いが良いからでしょうネ・・・明日からは雪の予報です。本日は土間コンクリート打設の準備を行っています。電気屋さんも現場入り!土間にスリーブを仕込んでいますネ。これも非常に重要な作業となります。本日は外周部廻りからの鉄筋組み作業です。寒いので手が自由に動かないようです(涙)設備屋さん電気屋さんも土間部分の作業を同時に進めています。天候も良く葛和さんの施工も捗ります。本日は外周の型枠に断熱材を取り付ける作業です。それが完了しますと今度は土間にも断熱を敷きこみます。続きは来週となります。目潰し砕石を敷き、ランマーにて転圧し不陸を調整。防湿土間シートを施工して外周部に捨てコン打設!明日からは型枠、鉄筋組みの作業に入ります。天候も回復する予定です。昨日から搬入敷き並べした栗石を転圧していきます。これも面積があるのでなかなかです(汗)この転圧が終了すると目潰しに砕石入れを行い、もう一度転圧します。本日は鋤取り作業が終わり、栗石の搬入が始まっています。運び込まれた栗石は敷きこみされます。面積があるので石の量も多いですが、今から丁寧に並べていきます。その後は転圧作業です。天候に恵まれました(汗)これで来週の週明けからは基礎工事の本体作業が始まります。本日はようやく晴れ間も出た現場。雪は残っていますが、仕事は進めることが出来る状態となっています。本日から現場レポートを始めます。最後まで宜しくお願いします。業績をどんどん上げておられる会社さんは、更なる飛躍の為にグループ全体で使う事務所を計画です。今回は鉄骨造ではなく木造にて建築します。21−9お気軽にお問い合わせください。TOPMENUHOMEアクセスお問い合わせTEL。