Progress2009年6月18日いよいよ、引き渡しが迫ってきました。20日の施工完了、引き渡しを目指して、工事のピッチが上がります。工房は、腰壁もセッティングが完成しました。工房の壁のスリットから、シャツの製作現場が覗けるようになっています。店内に吊られたペンダントは、久木元さんのコレクションの1つです。バウハウスの時代のものだそうです。以前に選んだガラスが入った、工房への扉が設置されました。フィッティングルームのミラーと照明も付けられました。棚のフックも真鍮製です。ショーケースもガラス・ケース内照明が付けられ、完成です。現場は急ピッチで進んでいます。工房側の垂壁の設置が完了していました。垂壁が完成し、サインの照明も点灯しています。店内の照明器具の設置が進んでいます。照明ボックスにもスポットが取付けられました。カウンターも据えられました。壁面什器の窓開口の下に、内照式のディスプレイ台を設けています。ウインドウ側の、スチールパイプのハンガーも取付けも着手。サインは、バックライトになっています。Progress2009年6月16日ウィンドウの照明ボックスが取付けられました。ウィンドウ側のディスプレイにスポットライトで適切にライティングするには、天井高さがありすぎます。そこで、このボックスで、最適な高さにスポットライトを設置しています。仕上げは、スチールの黒皮風のラフな仕上げです。製作は、プランクトンさんです。この空間は、アンティーク調に染色したナラ材と、真鍮というトラディショナルな素材でまとめています。そこに、ちょっと辛めの「締める」素材として、スチールの黒皮を「細いシルエット」で差し込んでいます。このボックスの中に小さなスポットライトを取付けます。ボリュームが出過ぎないようにボックスの両端をシェイプして、「細いシルエット」になるようにしています。その日の夕方には、待望の壁面什器が設置されました。空間の主要な作りはかなり完成に近づきました。工場チェックした什器がこのような姿になりました。ストックボックスのふたはこのように開閉します。什器の取手も久木元さんと一緒に輸入品から選びました。最終は、現物を取り寄せ、現場で仮つけして決定しました。ガラス側の脱着の壁の取付けも始まりました。この垂れ壁は、天井から吊って取付けています。専門店街アルパ」B1階にオープン致しました。ご覧になってください。携わった全ての方々に感謝致します。ありがとうございました。小さなお家のようなショップです。朝から、空調機の取付けが始まりました。支柱で支えながら、空調機を持ち上げていきます。所定の位置に設置されました。その後、夕方に再度、チェックに行きましたら、朝設置された空調機への配管が済んでいました。以前の現場での打合せで調整した通りに、きれいに見えるルートで、丁寧に配管されています。壁面什器の腰部分も設置が済んでいました。塗装工事は、ほぼ終了しました。塗装が終わり、養生がはずされました。工房の脱着の壁も塗装が済み、店内に並べられています。工房の腰壁もハケ目のタッチを入れました。壁、天井の塗装工事が始まりました。家具を養生シートでカバーして塗装をします。工房の方から始まりました。Open!2009年4月23日、「コキュ」が「新越谷ヴァリエ」2階にオープン致しました。ご覧になってください。携わった全ての方々に感謝致します。ありがとうございました。写真は、オープン前の準備中のものです。Open!2009年3月20日、「コキュ」が「明石ビブレ」2階にオープン致しました。ご覧になってください。携わった全ての方々に感謝致します。ありがとうございました。現場からの依頼で、腰壁の塗装のタッチのチェックに行きました。「メジャー」の走るボーダーより下の腰壁の仕上げは、ラフなハケ目を入れた艶のある塗装です。一部のみテスト塗装された腰壁。発色に間違いがないか、以前に決定した色サンプルを当ててチェックしました。ハケ目の感じをチェック。お店の方が、自分達でラフに塗られたような手作業の「味」を出したかったのです。イメージに近づけるため、その場で職人さんと調整致しました。いい雰囲気が出そうです。現場には、工房のウィンド側に設置される「壁」が到着。この現場では、ガラスの割れた際の交換などの為に、ウィンド側の壁を取り外せるようにしなければなりませんでした。それで、この現場では、ウィンド側の壁をパーツとして製作し、現場で組むようにして対処しています。仕上げも済んでいます。垂壁は3つのピースに分かれています。中央には、光るロゴサインがあります。Open!2009年3月20日、「コキュ」の「京都駅前地下街ポルタ」が、移転リニューアルオープン致しました。今回は、「INDEX(インデックス)」との複合店です。ご覧になってください。携わった全ての方々に感謝致します。ありがとうございました。写真は、オープン前の準備中のものです。壁への、ボーダーと巾木の取付けが始まりました。壁は、ボーダーを境に、塗り分けられます。壁の左側がフィッティングルームです。ボーダーの真ん中(白っぽい部分)に、「メジャー」が取付けられます。影の付き方も考慮してフォルムを決めました。巾木のディテールにも、こだわっています。現場の壁の下地=軽量鉄骨組の工事は順調に進んでいます。土曜日に工場チェックしたカウンターバックの什器が設置されました。くぼんだ空間にピッタリ納められたカウンターバックの什器。ネクタイ用のケースも壁に設置されました。壁の角の足で蹴りやすい部分には、汚れと傷防止で、ナラ材のガードを付けています。壁の角=出角に取付けられたガード。小さいパーツですが、他の部分とディテールを合わせて、納まりにも気を使って、デザインしています。現場は、壁の工事が進んでいます。壁に埋め込みの「小物用ショーケース」が取付けられました。開口が済んでいました。Open!2009年3月12日、マルイファミリー溝口5階に「コキュ」がオープン致しました。「ジ・エンポリアム」との複合店となっています。ご覧になってください。携わった全ての方々に感謝致します。ありがとうございました。アパレルコーナーは新しいデザインを採用しました。朝から、プランクトンの中井さんがサインの現物を持ってこられました。中井さんは、風合いのある表面の鉄やロートアイアンのような手曲げの加工の時には、いつもお願いしている作家さんです。現物を見ながら、壁から浮かして取付ける為の脚=スチールの細い棒の位置を打合せして決めました。メインのサインの現物。スチールの素地の板をレーザーカットしたものです。これに、「黒皮風」の風合いのある仕上げをしてもらいます。その後すぐに、施工業者のトミセイさんの工場へ、什器チェックへ向かいました。いつ伺っても、きれいに整理された工場内で、家具職人さんが黙々と製作されいます。精度の高い家具をお願いして、ため息がでるような素晴らしいものを納めてもらえるのは、私が今知っている限りで、大阪ではトミセイさん含めて2社ほどです。今回は、天井高さいっぱいの壁面什器3台と、カウンターバックのディスプレイ什器、カウンター、扉の仕上がり具合をチェックしました。完成していた「カウンタバックのディスプレイ什器」と「扉」が明後日の出荷待ち状態でした。この扉に昨日決めたガラスが取付けられます。壁面什器の上部の収納部分。ふたの納まりを確認しました。家具の接合部分も、金物でしっかり締め込まれていました。熟練の家具職人さんが細かい作業を丁寧にされていました。レスレストンさんは、オーダーシャツの専門店です。最高の着心地の1着を作るために、必ずお客さんの身体の様々な箇所をメジャーを使って採寸されます。オーダーメイドである「証し」がこの「メジャー」だろうと考えました。メジャーは、対象物の大きさを正確に計る道具です。そこには、目盛りが刻まれています。そこで、空間の中に「本質としてのメジャー=目盛り」を入れています。「メジャー」のサンプルが出来上がり、受け取りました。目盛りのグラフィックは仮ですが、仕上がりをチェックしました。現場では、壁がどんどん立てられていました。Open!2009年3月7日、グランデュオ蒲田東館2階に「コキュ」がオープン致しました。ご覧になってください。携わった全ての方々に感謝致します。ありがとうございました。JRのコンコース側にショーウインドもあります。Progress2009年6月5日もう一台のシャツ工房内の空調は、問題なく設置されています。以前の打合せで、修正を依頼していました塗装のサンプルを久木元さんと確認し、決定しました。今回は、指示通りの色をピタッと出して頂けました。その後、ガラス業者の倉庫に移動。店内の、シャツ工房へ入る扉のガラスを、輸入の型板ガラスから選びました。型板ガラスは、今ではもう日本ではほとんど生産されていないのですが、ヨーロッパではまだまだたくさんの種類が職人の手によって作られているとのことでした。素敵なガラスがたくさんあって、久木元さんとかなり迷いました(笑)が、イメージ通りのガラスに出会うことが出来ました。倉庫にあるたくさんのガラスのサンプル。選んだガラスの、光の当たった時の表情や、シルエットの見え方などを確認しました。その後は、現場の確認。壁が立ちはじめました。