1日目】こんにちは、山崎です。「子ども部屋に間仕切壁を作るリフォーム工事」のご依頼を承りました。10年前の新築当初は、お子様ふたりがまだ赤ちゃんだった為、あえて子ども部屋を仕切らずに広々とご活用されていました。たれ壁を作られていたみたいですね。壁新設の費用は、11~14万程度です。(12帖を分けた場合。)(コンセント増設も含む。大工さん、電気屋さん、塗装屋さん、クロス屋さんの4名です。↑既存の巾木を剥がします。壁になる部分の墨出しをします。↓スタッドを作って行きます。スタッドが出来ました。鈴木大工さん、垂直もきちんと測ってくださいました。このタイミングで石川くんが、電気の配線作業をしてくださいます。点検口から、小屋裏にもぐって配線位置に障害物がないかを調べてもらいます。問題なければ、ケーブルを通す穴を開けます。コンセントボックスを取り付けて、ケーブルを通します。同時に大工さんは、石膏ボードを貼りはじめます。ボードをくり抜いて、電気ケーブルとコンセントをつなぎます。電気屋さんの作業はこれで完了。(コンセントカバーは最後につけますけど)電気はこれで使える状態です。次に巾木を付けるのですが・・・ここで問題発生。大した問題ではないのですが、山崎にとっては不測の事態。既存の巾木と同じ形状の物がもう生産されておらず、入手したものは、高さ・厚みが3mmほど違います。それは、お客様にもご承諾をいただいており、なにも懸念していなかったのですが、実際施工となると、鈴木さんにお手間をお掛けすることになりました。違う形状の物をキレイに合わせるのってひと手間でした。両サイドとも入隅だったにもかかわらず、天才大工さんがキレイに収めて下さいました。一日目は、ここまでかな~と思ったのですが、順さんが夕方ごろ来て塗装まで終わらせて下さいました。色を同じに近づける為、様子をみながら2度塗りをしてニスでピカピカに仕上げて下さいましたよ。翌日クロス工事に入る平澤さんも様子を見に来て下さって、お客様にも挨拶をしてくれました。・わたし、今回初めて現場カントクをして、改めて職人さんの仕事ぶりや連携力や人柄を尊敬しました。職人さんて仕事のプロだと思いました。今まで、ブログでいじり過ぎた事を反省できる良い機会でした。間仕切壁工事【2日目】の記事は、完成後のお写真をいただてからアップします。Reserved.arrow_upward。