No51下図のネットワーク式工程表に示す工事のクリティカルパスとなる日数は、次のうちどれか。図中のイベント感のA~Gは作業内容、数字は作業日数を表す。答えを見る答えは(2)!解説クリティカルパスとは作業開始から終了までの経路の中で、所要日数が最も長い経路のことです。点線の矢印はダミーといって日数のカウントをしない補助線だと覚えましょう。数をこなせば大丈夫!試験では毎年のように出題されているからコツだけつかもう。着目するのは、0から6までの作業日数を計算することなんだ。矢印をたどっていくと4つの経路があるんだけどわかるかな?図でまとめてみたよ上図より(2)が正解だとわかる。あみだくじをやるようになぞると簡単ですね。点線矢印は日数のカウントが無いので注意してね。続けて挑戦していこう。(後期)No51下図のネットワーク式工程表に示す工事のクリティカルパスとなる日数は、次のうちどれか。図中のイベント感のA~Gは作業内容、数字は作業日数を表す。答えを見る答えは(3)!まとめ今回はネットワーク式工程表について解説しましたまとめと補足です。・クリティカルパスとは、作業開始から終了までの経路の中で、所要日数が最も長い経路である。・クリティカルパスを把握することで、現場の資機材調達や、施工業者の段取りを効率的に行うことで工程の遅延を防ぐことができる。(各作業の関連が一目でわかる)・点線矢印はダミーといって、所要日数0の補助線である。engineerという名の社畜TCGが好きなアラサーです。北海道で妻と息子に「いい歳して」と呆れられながら日々仕事とTCGを楽しんでます。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。*サイト次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。