今月、オーディション(競争入札)を実施しました。オーディション(競争入札)には京都から遠方という事もあり、いつもより少なめの4社の工務店が参加。昨日、各社の経営者と面談を....。工務店選びの責任はご主人の肩に重く....。その緊張からかいつもより、早く目が覚めてしまったとか。3社と面談を終え、帰りの車の中でIさんは頭を抱えておられました。1社を選ぶなら....」といった感じなのではないでしょうか?しかし、住宅CMサービスでは皆さん口々におっしゃるのは「できれば、面談した全ての会社で家を建てられれば....」そして、工務店を決定する時点では自身の決定に揺るぎない確信を得ています。Iさんも、しばらくの間すごく悩まれることでしょう。これまでの方々がそうであったようにIさんも納得の決定をされることでしょう。弊社の住宅CMサービスをご利用になり、2世帯住宅を新築されたN様のお宅が完成間近です。様子を視察してきました。隙間相当面積は0.269c�u/�u。前回、見学会を開催した伏見区のO様邸と同じ工務店さんが施工しました。近くに、織田信長が最後を遂げた本能寺跡があります。京都独特の間口が狭く細長い形状の敷地に建っています。弊社の住宅CMサービスをご利用になり、2世帯住宅を新築されたO様のお宅が完成間近です。様子を視察してきました。温熱環境を体感していただけます。住宅CMサービス京都をご利用中のTさん。奈良市での競争入札です。建築予定地はご主人の実家で、2世帯住宅をご計画されています。敷地の周囲には田園風景が広がっています。工務店の経営者と直接、お話をされました。どの工務店も、競争入札をする度にだんだんレベルが上がっていくのが分かります。住宅CMサービスの会員工務店は普通に他社と競合しても、まず負けないでしょうね。Tさんも非常に迷われておられました。どの工務店が選ばれるのでしょうか?結果が出たらご報告します。今日、お引越しされました。構造見学会が開催されました。ご来場者の見守る中、公開の場で気密測定が行われ、なんと、C値(隙間相当面積)0.269という驚異的な数値が計測されました。ぶっつけ本番での測定でした。計測中、ファンの音が小さいのは排出している空気の量が少ないということです。結果が出る前に、良い数値の出ることが期待できました。今週末に行われる構造見学会の現場の今の様子をご覧ください。そのた、2つの現場も順調に進行中です。今日、入札要項の確認をしていただきました。Tさんは奈良市内でお建替えをご計画中です。奈良県で対応させていただくのはTさんが初めてです。競争入札に参加できる工務店は5〜6社というところでしょうか。第二京阪道路を使うと、京都市内から約50分。思ったよりも近いです。来週には会員工務店さんに告知し、3週間後の6月14日締切の予定です。できるだけ多くの工務店さんに競争入札へ参加していただきたいですね。大工さんは皆、愛妻弁当です今日の京都は快晴。毎週恒例の現場視察を....。大工さん達の愛妻弁当をうらやましく思いつつも、しっかり現場のチェックをしてきました。今日は3か所の現場の施工状況を視察。途中、ちょっとしたハプニングも映っています。実は、結構痛かったです。工務店面談を終えたT様。家づくりのパートナーにOKAMURA工房さんをお選びになりました。今日、初回の打合せです。京都市西京区で新築されるTさんの工務店面談2日目です。工務店面談を終えられたご感想もあります。先月、オーディション「競争入札」を実施しました。オーディション「競争入札」には7社の工務店が参加。昨日、経営者との面談を....。1週間後に残りの1社と面談します。|2011年04月13日O様邸、K様邸の現場視察O様邸とK様邸は共に、透湿防水シートが張り終わった段階です。施工状況のチェックに行ってきました。本日、棟が上がりました。明後日、上棟式をします。|2011年03月28日Wさんのマイホームが完成(動画有り)Wさんご家族の新しい生活のスタートです。Wさんは一昨年末に、住宅CMサービスをご利用になり、6社の工務店が競争入札に参加。4社と面談を行い、はんべ工務店さんを家づくりのパートナーにお選びになりました。先に、ご入居されることに....。自然素材をふんだんに使って木の香りが漂う、素敵な家になりました。対し、競争入札を実施。今日は工務店面談の2日目。経営者と直接面談することで、その工務店との相性を確かめます。今日は各工務店との面談初日。経営者と直接面談することで、その工務店との相性を確かめます。T.K様邸が棟上げ(動画有)住宅CMサービス京都をご利用になり城陽市で建築中のK様邸は、本日、棟上げです。現場を見に来られていました。先週、基礎の段階ではすごく小さく感じられたようで、こんなに小さなところで住めるのか心配になられたようです。(どなたも、そのように感じられます)今日、ここを工事しているOKAMURA工房の社長さんも現場に来ていました。E.N様邸(基礎配筋)、S.O様邸(断熱工事)住宅CMサービス京都をご利用になり京都市中京区で建築中のN様邸は、基礎工事が完了しました。ダブル配筋で、地中梁になっています。途中段階ですが基礎の配筋で特に気を付けなければならないのが「かぶり厚」。ベタ基礎の場合、地面と鉄筋の間は6センチ以上必要です。立ち上がり部は、型枠と配筋の間が4センチ以上必要です。「かぶり厚」少ないと、充分な強度が得られません。住宅CMサービス京都をご利用になり京都市伏見区で建築中のO様邸は、断熱工事中です。裏と両サイドは断熱材が張り終わっていました。断熱材と断熱材の継ぎ目は気密テープで止めます。窓周りや、屋根と壁の取り合いは漏気しやすいポイントなので念入りに施工しなくてはいけません。基礎工事完了(動画有り)住宅CMサービス京都をご利用になり城陽市で建築中のK様邸は、基礎工事が完了しました。しても雨で、基礎内部に水が溜まってしまうので、1階の床を張る前には、水を完全に出さなくてはなりません。住宅CMサービス京都ではただ今、4か所の現場が進行中です。毎週、私が各現場の施工状況を確認しております。