-平成29年5月10日-3月下旬から4月上旬までの断続的な降雨の影響により地下水位が上昇したため、4月16日現在で、目標水位のGL-3.0mに達した観測孔(宅地部)は3か所です。今後は道路部の水位調整を開始し、宅地部も含めて全体的にGL-3.0m以下まで低下させていきます。今後の進捗状況により工程が変更となる場合があります。(1)試験モニタリングとして、P1,P7流域の地下水位を10cm程度低下させ、経過観測した。局所的であることから、今後の実施モニタリングの地下水位低下計画を見直した。(3)ステップ1として、地下水位がG.L.-2.0mより高い位置にあるP2,P3,自然流下部(上流)を本稼働した。(目標水位深度G.L.-2.0m)(4)ステップ2として、G.L.-2.0mから30cm低下させるため、P4,P5,自然流下部(下流)を追加稼働した。(目標水位深度G.L.-2.3m)(5)ステップ3として、目標水位深度G.L.-2.6mとした。◎ステップ4は、約2か月間で3か所の観測孔が、目標水位深度GL-3.0mへ到達した。引き続き、道路部について水位調整をし、全体的にGL-3.0m以下へ低下させていく。Reserved.広告について。