Progressオーナーの森尾さんは、脱OLからの起業とのことです。そんな大切な出発にご協力できて、大変光栄です。現場でお会いした後は、メールでスケジュールや取り扱われる商品の資料などをやりとりさせて頂きました。その後、7月22日、第1回目の打ち合せを行いました。ショップのイメージや、商品のボリュームや売り方など、様々な事をヒアリングさせて頂きました。オリーブオイルについてのお話は、とても面白く、大変勉強になりました。日本の家庭にストックされているオリーブオイルの大半は劣化してしまっているという衝撃的!な事実も聞かせて頂きました。エキストラヴァージンのオイルの「グリーン」色は生きている葉緑素だそうです。打ち合せの終わりに、数種のフレーバーのオリーブオイルを試食させて頂きました。それぞれに適した食し方があり、その違いも試させて頂きました。本当に美味しかったです!仕事を忘れて楽しませて頂きました。ありがとうございました。最後になりましたが、今回の打ち合せの「肝」は、工事のご予算を確認することでした。伺ったご予算は、、、、私たちが想定していた金額とはかなり離れたものでした。laboratoryの姿勢です!笑顔で、「では、それで進めましょう!」とお応えしました。Progress2011年7月、「AUPA」のオーナー松木さんから連絡を頂きました。AUPAのお客さんで、今度オリーブオイルの専門店を開業される方がいる。その方に、AUPAのインテリアが気に入っているのでデザイナーを紹介してほしいと言われた、との事でした。このようなお話は、デザイナーとしてはとても嬉しいです。ご連絡を取らせて頂き、現場でお会いすることになりました。2011年7月8日、出店場所に向かいました。大阪城や難波宮も近く、とても静かで落ち着いたエリアです。上町筋に面したマンションの1階の区画で、広さは、5坪。これは、私たちの関わってきた中では最小の面積です。左:上町筋には、古い日本家屋も残っています。右:店舗区画のファサード左:店内の様子。右:店内から入口側を見る店内奥には、左に給湯室、右にトイレがあります。引き続き、今年は「味吉兆ぶんぶ庵」を応募させて頂いていました。2011」に出展させて頂きました。2次審査の結果は、残念ながら「不通過」となりました。応募出来るプロジェクトがありましたら、挑戦させて頂きます。応募に当りご協力頂いた皆様、また応援頂いた皆様、ありがとうございました。Progressマンション「パレロワイヤル順慶町」のオフィス棟共用トイレの工事は完了しました。最後に、ビフォーアフターを。インテリア左が改装前・右が改装後です。デザインの違いもですが、特にライティングの考え方の違いを見て頂ければと思います。改装前は、ベース照明はアクリルカバー付き蛍光灯の拡散光とし、更にミラー前の顔用にミラー上にこちらもアクリルカバー付きの蛍光灯を付けています。改装後は、間接照明の拡散光をベース照明とし、ミラー前の顔用にはペンダントを吊るし、顔に影のできない様に配慮しています。改装前のプランは「全体の明るさの確保」を目的としていますが、改装後のプランはデザインコンセプトに基づいた「落ち着いた雰囲気を重視しながら、必要な場所に必要な分の光を置く」考え方です。目に見えない「雰囲気」を創るのは、空間に使われる仕上げ素材以上に、照明の「色温度」が重要な要素となります。改装前は、5000K以上の青白い光で満たされています。改装後は、2500Kの色温度の低い光を間接光にし、空間に拡散させています。2500Kは、白熱電球の光とほぼ同じで、温かみを感じさせる光です。間接光とペンダントの温かい光が、「落ち着き」を感じさせています。このトイレは20年以上使われていました。この時間の隔たりの間に照明=「あかり」に対する考え方や扱い方が大きく変わったのが見て分かるのではないでしょうか。このライティングプランは、マックスレイのプランナー猪原さんの協力を得ています。猪原さん、ありがとうございました。Progressまこと建設さんより、扉の取り替えが済んだとの連絡がありましたので、2011年8月30日、現場チェックに行きました。扉は、サインの入れ方の打ち合せをしていましたが、検討後、製作に関わる変更となり、製作が遅れていました。新しい扉が取付けられました。これで、工事は終わりです。扉は、前回のリノベーションの時に敷いたカーペットの色調に合わせています。右は、トイレ内から見た扉。トイレのインテリアに合わせたデザインにしています。そのサインですが、扉の押し板にレーザーカットで入れました。Progress前回の現場チェック後、すぐに変更内容の資料をまとめ、マンション管理組合の役員の方に確認を頂きました。お盆休みに入る前までに、変更工事の依頼を今回の施工を担当して下さっているまこと建設さんに指示しました。その後、お盆もすぎ、男子トイレの工事がほぼ完了する8月20日、現場チェックに向かいました。工事は、ほぼ終わっていました。女子と同じデザインでまとめています。天井の間接照明ですが、本当はブースの上までまわる予定でした。後は、若干の手直し工事と、納期が遅れているトイレ入口扉の取り付けで終わりです。Progress3階の女子がほぼ完了し、続いて2階の男子トイレの方の工事が開始されました。8月2日より解体工事が始まったのですが、解体してみると、天井の中に確認できていなかった配管が現れたと連絡が入りました。8月6日に確認に、現場へ向かいました。トイレ内のほぼ中央に、撤去した天井ギリギリの高さで、配管が渡っていました。これでは残念ながら、女子トイレの様に、全体に間接照明を回すことができません。設計変更し、間接照明の範囲を調整することになりました。