)を講じステップ2の期間を2ヶ月間延長して経過観測を行い、目標水位深度にほぼ到達したため、平成28年12月16日から「ステップ3」(目標水位深度G.L.-2.6m)へ移行しました。地下水低下期間(全工程)は、平成29年4月頃までを予定していますが、今後の進捗状況により変更となる場合があります。(1)試験モニタリングとして、P1,P7流域の地下水位を10cm程度低下させ、経過観測した。局所的であることから、今後の実施モニタリングの地下水位低下計画を見直した。(3)ステップ1として、地下水位がG.L.-2.0mより高い位置にあるP2,P3,自然流下部(上流)を本稼働した。(目標水位深度G.L.-2.0m)(4)ステップ2として、G.L.-2.0mから30cm低下させるため、P4,P5,自然流下部(下流)を追加稼働した。(目標水位深度G.L.-2.3m)(5)ステップ3として、目標水位深度G.L.-2.6mとし稼働した。(6)ステップ4として、P6を含む全体流域を稼働する。◎台風等の降雨により、地下水位が一時的に上昇した影響で目標であるG.L.-2.3mに到達していない計測孔が一部あった。◎ステップ2の期間を2ヶ月間延長して経過観測を行い、ほぼ目標水位深度GL-2.3mへ到達した。関連ファイルダウンロード2801210_平面図PDF形式/294.66KB管理スケジュール-2PDF形式/40.33KB問い合わせ先このページに関するお問い合わせは都市建設課です。Reserved.広告について。