承認を受けました地下水位低下の実施につきまして、委員会の確認を経て計画どおり8月16日からステップ2へ移行しました。地下水低下期間(全工程)は、平成29年2月頃までを予定していますが、今後の進捗状況により変更となる場合があります。(1)試験モニタリングとして、P1,P7流域の地下水位を10cm程度低下させ、経過観測した。局所的であることから、今後の実施モニタリングの地下水位低下計画を見直した。(3)ステップ1として、地下水位がG.L.-2.0mより高い位置にあるP2,P3,自然流下部(上流)を本稼働した。(目標水位深度G..L.-2.0m)(4)ステップ2として、G.L.-2.0mから30cm低下させるため、P4,P5,自然流下部(下流)を追加稼働した。(目標水位深度G.L.-2.3m)(5)ステップ3・4として、P6を含む全体流域を稼働する。◎目標である地下水位を深度2.0mまで低下させることは、概ね達成された。点近傍のマンホールポンプ4(P4)の稼働及び自然流下部(下流)の排水バルブ開放などの効果を見て、追加措置の要否を判断する。管理スケジュールPDF形式/36.23KB280810_平面図(水位値・沈下値)PDF形式/294.61KB問い合わせ先このページに関するお問い合わせは都市建設課です。Reserved.広告について。