BusinessおよびEnterpriseのユーザーには、タスクにカスタム状況を追加するオプションがあります。最初に、カスタム状況を追加したいタスク行に進み、カスタムワークフロー名を「ワークフロー」列に入力し2、必要な状況を「カスタム状況」列に入力します3。インポート時にカスタム状況やワークフローが見つからない場合、初期設定のワークフローの状況が適用されます。依存関係の作成2つのタスク間の依存関係を作成するには、「依存関係」列を使用します1。依存関係を追加するタスクの行に進み、「依存関係」列に、現在のタスクが依存するタスクのキー番号2を入力します。同じセル(スペースなし)に依存関係コードのいずれかを追加します3。「依存関係」セルは次のように表示されることがあります:5FS。複数の依存関係を追加するには、それらをカンマおよびスペース(例:22SS、32FS)を使用して区切ります。最後に、適切な列のタスクに開始/終了日時(またはタスクがマイルストーンの場合、終了日時のみ)を追加します。依存関係のタスクは、先行タスクが完了すると開始されます。依存関係のタスクは、先行タスクが開始すると開始されます。依存関係のタスクは、先行タスクが開始すると完了されます。*依存関係のタイプは、マイルストーンタスクには適用されません。注記Wrikeにインポートすると、依存関係のタスクは自動的にスケジュール変更されるため、依存関係を壊さずにできるだけ早く開始されます。設定したい開始日を開始日制約列に指定することで依存関係のタスクを遅延することができます。依存関係は、マイルストーンの日付に影響を与えず、マイルストーンを含む依存関係が競合を引き起こした場合、インポート後にガントチャート上で赤で強調表示されます。FacebookTwitterLinkedInページの先頭へ戻るコメント0件のコメント記事コメントは受け付けていません。