仕様分けした図面の内容が、バラバラなことがある。(建具・サッシ)によって場所が違う。・電気配線図作成について。今問題になっているのがNET配管の記載について。営業の方でも工務さん側でもグレーなところが多々。電気屋さんも交えて共通の認識をみんなで持ちたい。してもらわなければならない。工務さんにしっかり伝達ができていなかったこと。イメージがうまく伝わらずやり直し。垂れ壁500と記載をされており高さを間違えた。FL2200垂れ壁と記載に変更してもらいました。早くみんなで同じ形にしていきたい。いたのか覚えていないときがある。過去に遡って探す時、時間がかかったりする。変更が相談なすされてしまいそうになりました。内容がわからない事が多々あります。見ればわかるという場所があるといいなぁと思います。おかけしてしまいました。お客様にもご心配をお掛けしてしまう事にも。工程表を見て現場ページの編集をしていきます。完成など、振ってよいか分からない時が多い。お掛けした具体的な事例を教えて下さい。解るようにして欲しい。・打ち合せ回数を決めてから、実際決めた回数いないで打ち合わせは終わっているか。事前に把握をしておきたい。情報交換があるといいなぁと思います。・どの様にクロージングをかけるか。