E・R様事務所建設工事のレポートです。先月末に内装(クロス・床シート)が完了し先週に内部衛生器具の取付が完了しております。先週より電気設備の器具付け仕上げ関係に取り掛かり今週中には完了する予定です。外部は、玄関タイル・基礎仕上げが完了し外構工事に着手しております。来週には、確認申請の完了検査を予定しております。竣工に向けてしっかり作業を進めてまいります。2020.02.11:er:コメント(0):[コンテンツ]大和町E・R様事務所建設工事R2年最初のレポートになります。工事は順調に進み今週月曜日に外部足場を解体いたしました。内部は、今週火曜日に木工事(大工工事)が完了しております。先週末には給湯室(1・2階)の流し台も取り付いております。本日より内装クロス貼り工事に取り掛かりました。ご希望通りに仕上がりますようしっかりと施工を進めてまいります。本年中に屋根・サイディング工事が完了いたします。来年は1/6より作業開始の予定です。来年も安全第一で作業を進めてまいります。屋根葺きが完了しております。今週より外壁工事を開始いたします。内部は、2階床遮音ボード施工が完了しフロアー貼りに取り掛かっております。並行して電気配線工事も進めております。職方には、大分寒くなってきましたので体調管理をしっかり行って事故など起こさぬよう指示を致しました。屋根下地及びパラペットの下地も完了しております。屋根下地の養生も完了致しております。引き続きお安全第一で躯体工事を進めてまいります。