進捗状況の実況ブログです。久々に青空が見えたが真冬日だった。太陽が出ているだけで気分的に◎。今年最後の定例会議で今年決められなかった仕上材料等を再チェック。一部予定変更で大晦日めで稼動決定。Admin今日の西口。昨夜から降り積もった雪を今朝除雪。午後から降り出した雪は夕方まで降り続けた。こんなに寒くて、積雪が多い12月は初めて。新記録だから仕方が無いか。明日も寒そうだが、雪は降らなそうな予報。当てにならないが、信じたい。今日は除雪からスタート。夕べ除雪してから更に20cm降った。道路の除雪車が残していった分も除雪。スラブ上は採暖したが、15cm位積もった為、除雪。スリーブ入メリクリは、ほぼ関係無し状態。後の日曜なので、今日は肉鍋にしてみた。材料はホルモン、タン、鳥モモ、キャベツ、長ネギ、豆腐。味付けは味噌と醤油の中間仕上げにしてみた。今年も後僅か、体調崩したり、事故怪我の無い様に。Admin今日の西口(速報)12月23日(金)凄い雪降りなので先程まで除雪ーーー。45cmくらい降った為、休憩&晩飯抜きで6時間。現在リポビタンDで空腹を押さえている最中。出し等の作業があった為と、採暖養生が追いつかない勢いの雪でスラブ上で15cmくらい雪が積もってしまった。スラブに誰も乗る前に明日は朝6時から除雪。今朝撮影の↓写真と比べると差が歴然。思いっきり疲れたが、明日は朝6時から除雪。業者も乗込んできたのと除雪で現場が忙しくなってきた。駐車場がほとんど無い為、搬入しては出してを繰り返すしかない。年末も押し迫り、連日の忘年会と私事も忙しい。躯体は6階スラブCONを12/29に打設予定。工事に追着いてしまうため、1、2階はスローペースで施工予定。年内は現場発泡ウレタン吹付まで。↓有志の方達が宣伝してくださいました。