新たな屋内スポーツの拠点として2020年度供用開始を目指す「むつ市総合アリーナ」の状況写真です。建設工事の進捗状況を随時お知らせしていきます。〇外観・内観デザインアリーナの外観・内観のデザインが決定しましたので、完成イメージを動画でご紹介します。〇2020年1月の様子アリーナ外部では一部の足場が取り外されたことにより、東側ではガラス張りのエントランスが、南側では太陽光パネルが見えるようになりました。南側空からしもきた克雪ドーム堆雪デッキから続いて、内部の状況をお伝えします。今月はメインアリーナとボルダリング室の状況をお見せします。ご紹介となるメインアリーナの状況です。外部と同様、メインアリーナ内部の足場も一部外され始めました。令和2年度の青森県民体育大会や令和7年度の国民スポーツ大会等の大きな大会の主会場となるだけでなく、各種競技の大会・練習の場として多くの方々にご利用いただきたいと思います。続いてボルダリング室です。昨年11月時点では壁しかありませんでしたが、ボルダリングウォールを設置するための下地が造られています。ウォールは85°から120°まで数種類の角度を設置する予定で、床には大きなマットを敷き詰め、初心者から上級者まで楽しめるボルダリング室を設えます。ボルダリングは楽しみながら筋力アップやカロリー消費が期待できるうえ、考えながら動くため集中力のアップにもつながると言われているスポーツです。完成後は学校や仕事帰りに気軽にご利用いただきたいと思います。北西空から今月はここまでとなります。来月も内部の写真をご紹介しながら建設工事の進捗状況をお伝えしていきます。平成から令和に移り変わった今年。皆様にとってどのような1年だったでしょうか。アリーナの状況を振り返ると、1年前はまだ基礎工事の真っ最中で平面的にしか見えませんでしたが、現在は外部工事もほぼ終了し、東側(ウェルネスパーク側)のエントランスにはカーテンウォールも設置されハッキリとした姿を見ることができます。令和2年9月のオープンに向け、来月からは内装工事も進んでいきますので、随時その様子もお見せしていきたいと思います。今年1年ご覧いただきありがとうございました。今月はアリーナ内部を少しだけお見せいたします。アリーナ入口へと続くアプローチの写真です。足場に隠れていますが、向かって左側奥が1階入り口、右側は2階入口へ続く屋外階段となります。人と比べると、どれだけの高さになるか想像しやすいと思います。(人=171cm)続いて、廊下の写真です。左のさらに奥には2階への階段が見えています。続いて、ボルダリング室の写真です。黄色い部分にクライミングウォールが付きます。角度は、初心者向けの80°や上級者向けの160°など、数種類を設置する予定で、大会の開催も可能となります。今月はここまでになりますが、アリーナ内部の写真が用意でき次第、皆様にお見せいたします。最後に、アリーナ外部の写真もお見せいたします。西側空から南側空から〇2019年10月の様子メインアリーナの屋根の形がはっきりと見えてきました。アリーナの東西堆雪デッキやアプローチもはっきりと見ることができるようになりました。来月は、内部の状況を少しだけお見せいたします。西側空から南側空から北側空から〇2019年9月の様子1階・2階の全体と、屋根の一部の形が見えてきました。以前はしもきた克雪ドームの堆雪デッキからアリーナを眺めると、バックに釜臥山が見えていたのですが、今は頂上がほんの少しだけ見える程度まで大きくなりました。来月お届けする写真では、メインアリーナの屋根の形がはっきり見ることができる予定です。西側空から南側空からしもきた克雪ドーム堆雪デッキから〇2019年8月の様子アリーナ本体は来年6月下旬に完成し、その後、駐車場や周辺の公園を整備し、市制施行記念日である令和2年9月1日より利用可能となる予定です!なお、競技大会や部活動等の練習場所として幅広くご活用していただくため、施設の運営に対するご意見をお伺いすることを目的に、本体の完成後から供用開始までの間、工事中の安全性を確保した上で、スポーツ少年団、学校及び各競技団体の皆様を対象に、無料で体験していただく2か月間程度のプレオープン期間を設定する予定です。供用開始後は各種オープニングイベントも予定していますので、完成までしばらくお待ちください。西側空から南側空からしもきた克雪ドーム堆雪デッキから〇2019年7月の様子アリーナ周辺からはわかりにくいかもしれませんが、ウェルネスパーク側(アリーナ東側)についてはとうとう2階部分まで立ち上がってきました。ここは、アリーナの入口やエントランスホール等になる予定です。来月も引き続き2階部分の工事となります。先月から1階部分の工事が始まり、今はアリーナ全体が立体的に見えるまで進みました。先月に比べどれだけ工事が進捗しているかは、外部足場のかさ上げ具合を見ればわかりやすいと思います。真ん中に2つの窪んだ場所が見えますが、手前側(南側)がバスケットボール国内公式規格で2面の広さのメインアリーナと、奥側(北側)がバスケットボール国内公式規格で1面の広さのサブアリーナになります。昨年8月に始まった総合アリーナ建設工事ですが、とうとうウェルネスパーク側1階の柱の形が見えてきました。近づくとかなり高い!ですが、これでもまだ1階部分!近くをお通りの際には一度ご覧ください。来月も引き続き1階部分の工事を行います。西側空から南側空からしもきた克雪ドーム堆雪デッキから〇2019年4月の様子ようやく春が到来したかと思えば、冬に逆戻りしたような寒さだったりと、まだまだ気温が安定しない今日この頃。それでもアリーナ建設工事は着々と進行しており、1月から始まった基礎躯体工事も今月でほぼ終了となります。来月からは1階部分の工事に入ります。今年の1月にウェルネスパーク側から着手した基礎鉄筋工事は、『しもきた克雪ドーム堆雪デッキから』の写真のとおり一部の工区で完了しました。来月は、まだ完了していない工区の基礎鉄筋工事を行うとともに、完了した工区においては敷地南側に堆積している土を埋め戻す作業を行います。西側空から南側空からしもきた克雪ドーム堆雪デッキから〇2019年2月の様子1月から2月の中旬までは例年以上に気温が低く、毎日のように雪が降り続きましたが、現在は春めいた陽気により残雪も少なくなりました。今月も引き続き基礎鉄筋工事が行われており、何となくではありますがアリーナの大きさが見えてきました。隣のウェルネスパークと比べると、どれくらいの建物になるか想像しやすいと思います。来月も引き続き、基礎鉄筋工事を行います。本格的な冬の到来により一面に白銀の世界が広がりましたが、工事は止まることなく進められ、今月はウェルネスパーク側から基礎躯体工事を進めています。来月も引き続き、基礎鉄筋工事を行います。市内の様々な場所から見えるため、既にご覧になった方もいるのではないでしょうか。重い資材も効率良く運搬できる高さ約93mの「クローラークレーン」が導入されました。ウェルネスパーク側では掘削も完了し、ほんのわずかですがアリーナの姿が見えるようになりました。来月は、基礎鉄筋工事に順次着手します。西側空から南側空からしもきた克雪ドーム堆雪デッキから〇2018年11月の様子220本の杭打ちも終盤となり、重機は現在1台で作業しています。来月は、基礎躯体工事(掘削)工事を開始する他、新たな重機を導入する予定です。作業車が出入りするための鉄板が敷かれ、安全性を確保するためにアリーナ敷地のまわりには仮囲いが設置されました。写真に見える緑の大きな重機は「杭打機」というもので、アリーナ本体を支えるための杭を打つ機械です。アリーナ敷地西側では側溝整備も進められています。西側空から南側空からしもきた克雪ドーム堆雪デッキから実は、仮囲いの所々に窓のように中が見れるようになっています。散歩やランニングで近くを通る際、覗いてみてはいかがでしょうか。作業員が打ち合わせをしたり、事務作業を行うための事務所が設置されました。9月19日には安全祈願祭が執り行われ、工事の安全とスポーツ振興の更なる発展を祈願しました。来月は、アリーナ本体を支える杭を打つ予定です。西側空から南側空からしもきた克雪ドーム堆雪デッキから〇2018年8月の様子8月8日に「むつ市総合アリーナ建設工事」が本契約となりました。既存施設のウェルネスパークと調和し、どのような景観を描くでしょうか。0175-44-2115当ホームページで使用しているすべてのデータの無断転載を禁じます。