プロジェクト令和2年2月17日残り外壁サイディング張り工事です。手前グレーのサイディングは、左官塗りの下地となります。外部のラップサイディングは、内部も同じラップサイディング張で内外部が繋がっていきます。プロジェクト令和2年1月21日~令和2年2月15日までのサイディング張り工事です。無塗装サイディング張りの上塗装仕上げとなります。様々な外壁仕上げで取り合いの多い建物ですが、丁寧に張り上げていただきました。プロジェクト令和2年1月17日~2月14日にわたり、外壁の板金工事が行われました。年末年始12月29日~1月5日を工事休業となります。来年1月6日から工事開始となります。良いお年をお迎えください。プロジェクト令和元12月17日~12月25日にわたり、屋根の板金工事が行われました。透湿防水シート張工事が行われました。土台水切が取り付けられました。建物内部に入らないための重要な部分となります。プロジェクト令和2年2月17日残り外壁サイディング張り工事です。手前グレーのサイディングは、左官塗りの下地となります。外部のラップサイディングは、内部も同じラップサイディング張で内外部が繋がっていきます。プロジェクト令和2年1月21日~令和2年2月15日までのサイディング張り工事です。無塗装サイディング張りの上塗装仕上げとなります。様々な外壁仕上げで取り合いの多い建物ですが、丁寧に張り上げていただきました。プロジェクト令和2年1月17日~2月14日にわたり、外壁の板金工事が行われました。年末年始12月29日~1月5日を工事休業となります。来年1月6日から工事開始となります。良いお年をお迎えください。プロジェクト令和元12月17日~12月25日にわたり、屋根の板金工事が行われました。透湿防水シート張工事が行われました。土台水切が取り付けられました。建物内部に入らないための重要な部分となります。電気工事のあら配線工事が行われました。この家の神経となる電気配線を所定の機器まで配線していきます。白蟻予防工事が行われました。構造金物検査の住宅瑕疵保険検査と事務所検査を行いました。この建物の強さを確保するための検査となります。設計通り施工されているのか細かくチェックしていきます。問題なく確認終了できました。窓のガラス取付工事が行われました。ペアガラスの取付で、ルーフテラスに面したFIX窓のガラスがこの家の最大で非常に力のいる作業となりました。