元々は信用金庫として使われていたテナントフロアの「用途変更」を要する保育所への改装プロジェクト。一切残っていませんでした。そのため、構造的にどのような役割を持つ「壁」か、明確でなかったため、役所申請をスムーズに通すためにも、金庫室の壁を「解体」をせず、「利用」する計画に方向転換し、旧金庫室の中には、調理室と倉庫を計画しました。クライアントからの要望、および、既にクライアントが運営させている幾つかの園を参考に、良い部分と改良部分を取り入れながらご提案を進める事で、機能的な空間を、効率的なスピードで、提案・共有できました。それに加え、事前協議段階で現在手元に揃う資料を全て役所でチェックしてもらい、申請する事で、通常苦戦しがちな役所申請をスピーディーに段取りした事は、タイトなスケジュールをクリア出来た、大きな要因だったと思います。