進捗状況の実況ブログです。今日も引続き好天だった。内部工事は順調に進んでいて、現在も稼動中。来週の中頃から内部の清掃予定。下階から、1日2フロアーずつ上がっていく。仕上がってから、引渡しまでは丁寧に管理して、傷等付けない様にしなければならない。外部は相変わらず、左官、コーキング、塗装、防水工事がタイル工事の進捗待ち。連日連絡をしても、「終わらせます」の一点張り。情けない話だが、工程表が無視され続ける状態。地元建設会社の歯痒い所。残業も出来ないらしい。絡みの多いバルコニー。左官、塗装は待ちきれずに、見切り発車。ダメがかなり残るが、その後に続く業者と残りの日数を考えると仕方が無いな。その辺は、職人さん達の方が良くわかっている。愚痴っぽくなってしまったが、外部足場の解体まで、あと5日。read.Comment質問ですお疲れ様です。2~3日前に用があってあの辺うろついていましたけど、足場の解体は進んでたのでしょうか?なんかそのままだったような。して、例のタイル屋さんのせいなのか?!とか、関係ないのに一人気をもんでたり。いう場合、たとえば竣工・引渡しが遅れて損害賠償請求とかされる場合があるのだろうか?あった場合、そのタイル工事を受注した会社に責任を問えるものなのだろうか?業界を知らん人間の質問ということでご容赦願いたく。今日、休みでしたが所用で近くを通りました。したら、ビケ?足場の撤去が始まって一部が見え始めていましたね。遅れがあったかどうかわかりませんが、なんとなくほっとした次第。工期は当初予定では3月10日まで。http://www.echna.ne.jp/~ryowaf4/gaiyou01.htmそれを考えると、あともうほんのわずかですね。ラストスパート、頑張ってください。Mar.5(Sun)23:45ご無沙汰しておりました。こんなに空けてしまい失礼しました。足場の解体ですが、強風・雨等の影響をモロに受けて難航気味ですが、少しずつ進んでます。今日の雨は特にひどかった。タイル工事が当初工程から10日程遅れてしまい、更に、その後の天候不順で防水工事(コーキング、ウレタン塗布防水)も出来ない状態が続きました。それでも乾かしたりしながら作業は行って現在に至ります。質問の件ですが、もし建設業者が工期遅延の為、施主から損害賠償請求を受けたら、流れとして行う可能性はあると思います。私も、そんな事になった事がないので詳しくは知りませんです(気持ち的には行いたいけどw)。ここの工期は、御施主様の御理解があり、3月20日迄とさせていただきました。サイン(看板)等はデザインが未決なので、ぎりぎりになりそうですけど。応援ありがとうございます。Mar.6(Mon)20:41(1/1page)。