進捗状況の実況ブログです。昨夜からの雨が午後から雪に変わった。未成工事は明日でほぼ完了。(石工事以外)結局、石工事業者(奈良屋)から納期の確認が取れず、その部分の石は剥がしたままの状態。それに絡むコーキングや清掃も未成。納期だけでも解れば、手の打ち様もあるのだけど。手直し等も先週から、はじめているが、明日も行う予定。外構工事は一昨日に舗装は完了しており、今日明日でフェンス組立を行って完了予定。read.Comment順調ですか?今日は日中凄い吹雪でした。13日14日と検査検査だったと思いますが、順調でしょうか?もうすぐ物件引渡し。すると、こちら(ブログ)も終わり。Mar.15(Wed)00:32まあまあです。いつもありがとうございます。昨日、一昨日と凄い天気でした。13日、14日の検査は順調に?終わり、今日手直しと残工事の残りを終える予定です(石工事以外)。石工事は明日中に終わらせて、明後日コーキングで完了となります(清掃とかは引渡しまで続けます)。ここのブログは少しの間、そのままにしておきます。コメント欄は残すか微妙ですけど、同業者とかの為に。ここに辿り着く時のサーチルートが結構同業者と思われるルートなのです。「そんなので引っかかったの?」って、こちらが驚く程、他のHPとかブログに載っていない単語が多いらしくて(笑)>また違う現場でもブログ立ち上げますか?今回ブログ使ってみましたが、以前は同様の事を写真掲示板で行っていたので、今後も続ける予定です。次の現場は・・・もう始まっている現場なので、過去に遡って始めるか、行ってみてからの状況次第です。Mar.15(Wed)08:45施主検査終わり?お疲れ様です。今日は天気いいですね。検査は無事通りましたでしょうか?昨日の朝見たときは、まだメットをかぶった方が歩いていらっしゃいましたが、なにかの片付けとかでしょうかね。次の現場のブログを立ち上げましたら、こちらにURL貼り付けて教えてください。Mar.21(Tue)16:45こんばんわいつもコメントありがとうございます。レスポンス遅くなりました。書類に追われてまして(笑)検査関係は全て完了してました。URLの件、了解です。>発信する側に回る大変ですけど頑張ってくださいね。Mar.25(Sat)20:46(1/1page)。