天井のクロス貼り内部では、吹抜け部分の天井を先行して張っています。薪ストーブの煙突も取付完了しました。内部では造作が進んでいます。えんじゅの板でカウンターを作ります。外壁工事が完了しました。外壁工事が完了しました。落ち着いたいい色になりました。外壁工事が完了しました。天井の下地・断熱材工事が完了しました。現場検査が行なわれました。筋交いや金物関係、外壁の防水の検査です。指摘事項はありませんでした。外壁の構造用合板貼りも完了です。屋根工事が完了しました。建物の下で上棟式を行ないました。建物の四隅をお酒と塩で清めます。地震にも負けない丈夫な家になることを祈願します。同時に工事の安全も祈願します。屋根も形になってきました。建て方が始まりました。クレーン車を使い、梁をくみ上げていきます。足場掛け、土台敷きが完了しました。建前を安全に行なうために、先行して足場を組みます。土台敷きが完了しました。土台は長野県産桧を使用しています。埋め戻しが完了しました。埋め戻しが完了しました。埋め戻しが完了しました。型枠の解体作業が完了しました。型枠の解体作業が完了しました。27.2014年09月03日ポンプ車で打設していきます。26.2014年09月03日コンクリート受け入れ検査コンクリートが設計通りに配合されているかを検査します。現場に来たミキサー車からコンクリートを少し取り、硬さや、空気量を検査します。問題なければそのまま打設します。問題がある場合(コンクリートが硬すぎるなど)はそのまま持ち帰っていただきます。不良品は打ちこみません。25.2014年09月03日コンクリートを打設しました。コンクリートポンプ車を使って、ミキサー車からコンクリートを圧送(あっそう)していきます。24.2014年08月28日スラブの鉄筋工事が完了しました。今回は傾斜地ですので基礎が高くなっていますが、このあと土で埋め戻しをしますのでほとんどが土の下になります。基礎の型枠工事が完了しました。基礎の型枠工事が完了しました。工場では造作材を加工中です。無垢の板を仕上げ中ケヤキの一枚板を加工しています。こちらはキッチンのカウンターやリビングのテレビ台になります。鉄筋工事ベースの鉄筋が完了しました。砕石敷きが完了しました。14.2014年07月23日お札を埋めました。地鎮祭のときに神主さんからいただいたお札を基礎の下に埋めました。地盤が固まり、強い家になることを願ってのものです。木の杭を機械で圧入していきます。今回は特殊な土質だったため、セメント系の柱状改良は出来ませんでした。2回サンプルをとって試験をしましたが、設計強度まで達せず、環境パイルという木杭に施工方法を変更しました。全部で106本の杭を打ちます。地盤改良工事が始まりました。地縄(建物の位置を示す縄)、やり方(建物の位置と高さを示す仮設の杭と水平の板)が完了しました。このあと、地盤改良に入ります。乗り入れ工事が完了し、来週から地盤改良の工事に入る準備をしていきます。建物の工事に入る前に、工事車両がスムーズに現場に入れるように乗り入れ工事を行ないました。敷地内の木の根を取り除いています。カラマツの林でしたので、先ずは敷地内の木の根を取り除きます。地鎮祭を行ないました。今日は天気もよく、気温もちょうど良くいい日でした。これから工事が着工します。地盤調査スウェーデン式サウンディングという方法で地盤調査をしていきます。これによって地盤の強さが測定できます。敷地の工程差や道路の状況などを調査しました。新築やリノベーション、リフォームを設計・施工で行う工務店です。こだわった家づくりをしています。注文住宅を建てる際、生涯のライフプランに合った予算計画を行い、無理のない家づくりをご提案します。女性の設計士もいるので、デザイン性に優れ、女性目線で居心地の良い注文住宅を建てることができます。住宅・ハウスメーカーでは対応できないきめ細やかなサービスを提供しております。