甘納豆かわむら店舗棟改修工事2013/11/22というわけで・・・お待たせしました。2013/10/25本日完了引渡しここからお店の開店準備にはいります。2013/9/27天井下地工事2013/9/23ダクト・フード設備工事2013/9/15断熱材充填2013/9/14天井下地工事2013/9/132期工事が始まりました。2013/9/132階に上がれば・・・まだ工事中。2013/9/7とは言っても・・・これは一期工事。2013/9/7ほぼ完成です。2013/9/7家具の据え付けも終わり2013/9/71階店舗2013/9/7お店に入れば・・・2013/9/3西茶屋街に共通の大戸を開けて2013/9/3外部の工事はほぼ完了しました。2013/8/25外部犬走り2013/8/22いよいよお店らしくなってきました。2013/7/29内部造作工事2013/7/27西茶屋街の街並みうまく溶け込んでくれました。内部造作工事が進んでいます。2013/7/16外部足場撤去2013/7/11外部造作工事2013/7/11内部造作工事2013/7/6外部の工事が概ね完了しました。2013/4/24内部木工事1階防蟻処理2013/4/17内部から見るとこんな感じ。一部ガラス瓦を使用しています。2013/4/13外部足場シート張り2013/4/13瓦屋根下地2013/4/12本日はここまで2013/4/12屋根始末2013/4/122013/4/12屋根架構組立2013/4/122階架構組立2013/4/121階架構完了2013/4/12古材周りの架構組立2013/4/12いよいよ建前開始2013/4/10古材柱・桁復旧2013/4/8土台伏せ2013/4/5新設土間完成2013/4/5新設土間配筋2013/4/2新設土間埋戻し2013/3/29基礎工事完了2013/3/26基礎コンクリート打設2013/3/25基礎型枠完了2013/3/20基礎工事開始2013/3/20隣家側の架構はそのまま遺し、持ち上げて土台を新設することになりました。2013/3/17既存のコンクリート土間ですが、律義な神主さんです。2013/3/17本日は地鎮祭2013/3/16ピッタリくっついていた隣家側の土壁が姿を現してきました。2013/3/141階の解体2013/3/13鉄骨のデッキスラブを取り除きました。仮店舗への案内シートが設置されました。再使用できる部材は遺すため、解体するまえに番号を付けておきます。2013/3/4骨組みだけになりました。2013/3/1屋根から解体開始2013/2/26本日の現場2013/2/26まずは外部足場の組み立てから2013/2/25いよいよ本格的に解体工事が始まります。2013/2/25土間の下には昔ながらの石積みの「室(むろ)」も健在でした。2013/2/24今回はそれを撤去して、にし茶屋街の伝統的な町並みにふさわしい、「あるべき姿」を取り戻そうという試みなのです。2013/2/22つまり「現在地での移築」なんです。そんなことが必要かといえば、以前に改修された時、1階に構造補強のために鉄骨が使われたため、2013/2/21もちろん、傷みの激しい部分は新しい部材で置き換えます。架構材など、再使用できる部材は遺す方針で、改修することになりますが、2013/2/14まずはお店をお引越ししばらくの間、裏手に新築した厨房棟で仮店舗営業となります。2013/2/14こちらは、にし茶屋街。観光客にも超人気のスポット「甘納豆かわむら」さんの、お店の改修工事のお手伝いをさせていただくことになりました。ブラウザーの戻るボタンでお戻り下さい。