Concrete)LNG地上式タンクの防液堤※1を構築するプレキャスト(PCa)部材、「P3wall®」(ピー・スリー・ウォール)※2を開発しました。P3wallは工場で製作するため、現場の天候に左右されず安定した品質が確保できるとともに、PCLNGタンク本体の建設工期を大幅に短縮することが可能になります。このP3wallを、株式会社IHI(社長:満岡次郎)と鹿島が共同で受注した「日立LNG基地II期LNG貯槽建設他工事」に適用します。本プロジェクトは、東京ガス株式会社(社長:内田高史)が茨城県日立市においてLNG受入基地の整備を進める一環の工事です。PCLNGタンクの防液堤にプレキャスト工法を適用するのは、日本で初めてです。貯蔵する液体(危険物)が万一内側の鋼製槽から漏液した場合に流出を防止する壁式の構造物。現在は、敷地の有効利用などのため、内側の鋼製槽と一体的に構築することが一般的。開発の背景LNG受入基地の建設プロジェクトにおいては、早期稼働のためPCLNGタンクの建設工期短縮が求められます。鹿島は、タンクの工期短縮には防液堤へのPCa工法の適用が有効であると捉え、部材の開発を進めるとともに、室内試験および実物大の組立て実験を行い、その性能と実現性を検証・確認しました。「P3wall」の実物大組立て実験状況P3wallの概要と特長PCLNG地上式タンクは、機械工事担当のメーカーが施工する内側の鋼製部分と、土木工事担当の建設会社が施工する外側のコンクリート部分(基礎版・PC防液堤)により構成されています。PC防液堤はこれまで場所打ちコンクリートで構築されていましたが、P3wallを用いてPCa化することで、タンク全体の建設工期を短縮します。PCLNG地上式タンクの構造概要P3wallは、高さ2.4m×幅6.3m×奥行き0.7m(大規模タンクでの一例)のPCaコンクリートパネルに、型枠用の打設用ライナーをあらかじめ装着したものです。タンク(23万KL)の場合、従来の場所打ちコンクリートと比較して防液堤の工期が約4ヵ月短縮できます。P3wall円周方向の目地にはコンクリートを打設、鉛直方向の目地には充填材を注入し、P3wallを一体化します。この打設・注入時に型枠となる打設用ライナーはあらかじめ装着しているため、タンク内部での型枠設置作業等が不要になります。作業が完全に分離でき、双方の輻輳作業が解消され、機械工事の工程短縮にもつながります。約40ヵ月から約30ヵ月に短縮できます。P3wallは工場製作のため安定した品質が確保できるとともに、現場でのコンクリート打設や充填材注入作業は目地部分のみの少量であり、降雨等による打設遅延リスクが抑制できます。プレスリリースに記載された内容(価格、仕様、サービス内容等)は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。リリースに関するお問い合わせお問い合わせの際は、リリースの日付をご記入いただく必要があります。