堀机(足元には床暖付き)と本棚ができていました。本棚の下には間接照明が取り付けられます。2018.6.7明日外壁吹き付け予定なのでネットされました。^)2018.6.4外壁の色が決まったんでベントキャップが取り付けられました。ベントカップは防虫網付き。2018.6.1今日から六月(^-^)/外では左官屋さんが外壁工事中、中では大工さんが天井を張ってくれています。一枚一枚キレイにサンダー掛けされた構造用合板が天井に張られていきます。監督さんが壁と天井をキレイな仕上げので揃えて発注してくれたのですごくキレイです。大黒柱を中心として合板が張られていきます。斜めが交差する部分のフローリングの加工が大工さん大変だろうなと考え、図面では納まり的に楽な集成材としていた。数週間前にそんな話を大工さんと何気なく話していました。今日、現場に行くと稲森好みのフローリングで作ってくれているではあーりませんか。2018.5.28今日は大工さんが二人でフローリングを張ってくれています。ブラックオイル塗装です。濃い目のフローリングの空間に木本来の色の部材が入ると不思議と相性いいんだよねー。2018.5.26土曜日の現場パトロール。外壁モルタル下塗りが面積的に半分ほど終わっていました。2018.5.24左官屋さんが一人で黙々と外壁工事中。大工さんがヒノキの障子枠を納めてくれています。障子を通して柔らかい哲学的な光を内部にもたらしてくれることでしょう。あれってスゴイすてきなんですよねー。2018.5.15今日は現場監督と納まりや変更点などの打ち合わせ。頭のキレる監督に仕事やってもらえると本当にありがたい。屋根の板金工事もキレイに仕上がりました。2018.5.13今日はクライアントと現場で外壁や内装の色決め打ち合わせ。ほとんどの色が決定しましたー(^-^)/クライアントが悩んで決められたアカシアフローリングが到着。腐食に強く衝撃力にも強い、独特な木目が特徴のフローリングです。2018.5.7内部に電気の配線が張り巡らされていきます。2018.5.4ゴールデンウィークに家でごろごろしてるよりもいいかなってことで現場へパトロール。壁の断熱工事と天井下地が進み家らしくなってきました。静かな現場でひとり考え事。何も浮かばなかったけど。2018.5.1現場来たらついつい軒裏を見上げちゃいます。2018.4.28広々ガレージの下地工事が進んでいます。大工さんの仕事が早くてキレイです。今日は外壁の見切り部分を塗装をしました。初回の塗装作業に比べたら全然楽チン。2018.4.25雨が似合う家。2018.4.24今日は久しぶりに雨。雨の日のごろごろのいえを確認することができました。2018.4.22クライアントと一緒に軒裏の二回目塗装をしました。朝一から雑巾で拭いて、養生して、慎重に塗り塗り。うまくいくか心配だったけど思ってたよりも全然キレイに塗れた。逆に塗った感が少なくて現場の誰も気づいてくれないんじゃないかと心配になったのでHPにアップ!耐久性が上がるのはもちろんだし、深みも増したよ。今日も建築がんばったぜ。内部では大工さんが床の根太を施工中。黒サッシが届いたよー。2018.4.19今日は現場で監督と変更点などの打ち合わせ。屋根の上では板金屋さんが侃々諤々(かんかんがくがく)がんばってくれています。2018.4.18屋根の板金工事が始まり、外壁部分には防湿シートが巻かれて白黒のお家に。なんだか急にかわいい系のお家になったな(^-^)大工さんが垂木間の通気部分にひとつひとつ防虫網を取り付けてくれています。2018.4.17看板を掲げてきたんだけど。?2018.4.16「素敵な屋根やねー。」とご近所さんに褒められたの巻。天気も良く、とてもステキな一日となりました。丸一日お付き合いくださったクライアントとがんばっていただいた施工者さんに心から感謝申し上げます。これからまた完成まで自分のできることを一生懸命積み重ねていければなと思います。テラスでお茶したくなるね。気温も寒くて大変でしたがみんなで協力して終えることができました。最後までがんばっていただいたクライアントに心から感謝。愛着が湧いて上棟が楽しみだ。2018.4.7今日はクライアントと一緒に遅い時間までDIY塗装。露出で見えてくる構造体や屋根垂木を黒色に塗装しました。テラス型枠工事このお家にはL型のテラスがあります。洗濯物干したり、スイカ食べたり、読書したり、つめ切ったり、ひなたぼっこできるテラスだよ。明日配筋で打設は木曜日。2018.3.31建物周囲に排水用の溝堀り掘り。建物の基礎ができたよ。仕上がりもGOODGOOD(^_^)/二月の大雪の影響で基礎屋さんバタバタ状態なんだとか。2018.3.28本日も晴れ。基礎天端にレベラーを流し込んで再び養生中。2018.3.23立ち上がりのコンクリート打設は月曜日に決定。ベースコンクリート打設ポカポカ陽気の春先にコンクリート打てるとやっぱりいいね。配筋チェック配筋の確認で現場へ。このサイズ感のお家ってすごくいいなー。基礎屋さんから「なんでごろごろのいえなん?」と聞かれて「のんびりごろごろできる家を目指しているんですー。」と答えると「私てっきり福祉施設かなんかやと思ったわー。捨コン砕石を敷き込み地中からの湿気を防ぐために防湿シートを張ります。これから型枠組んで配筋工事です。根切り基礎工事が進行中。天気も良いし最高の一日です。白いスニーカーを履いて現場に来なければもっと良い日だったぜ。現場で打ち合わせしながら建物の位置、基礎の高さを設定。ここの土は水はけも良いし固いしですごくいい。2018.2.23素晴らしい天気での地鎮祭となりました(^-^)/プチ糖質オフダイエットのおかげで久しぶりに着たスーツが入ったYO。2018.2.22現場からの帰り道に車を停めて写真をパシャリ。明日はいよいよ地鎮祭。^それまでに基礎屋さんが雪かきと入りやすいように砕石敷きまでしてくれています。2018.2.15地鎮祭はいつになることやら。2018.2.9ごろごろのいえの現場は雪で埋めつくされています。安全面を考慮して11日に予定していた地鎮祭を延期することにしました。楽しみにしていたので残念。2018.1.29解体屋さん仕事早いなー。埋蔵金が眠ってなかったかなとか期待してしまうのオレだけかな。地鎮祭は2/11に決定しました。2018.1.23重機が入ってゴリゴリ解体工事中です。長い間がんばってくれたお家に感謝ですね。次も立派なのがんばって作るよ!2018.1.20建て替えプロジェクトの既存住宅解体が始まりました。ステキなお家に変身させて引き渡したいと思います!内部のボード剥がしからスタート。2018.1.11解体工事前に現場監督と現地の下見。来週の20日から解体工事スタートします。スタディモデル工事契約も終わり新年早々から楽しみにしていたこのプロジェクトがスタートします。クライアントと施工者さんと一体となってがんばります。余った十字型の形をしたリビングキッチンがあるという構成の家。模型をアイレベルで見ていると不思議な空間があるのがよくわかる。2017.12.3再見積もり待ちの間にはコレ!せっせと模型つくりながら検討中です。この家すごく好きだわー。早く完成しないかなー。2017.10.20クライアントと打ち合わせを重ねて実施設計完了。これから施工者さんに見積りをお願いして年明け着工目指してがんばります!このお家すごくいいんですよねー。楽しみ!2017.10.9スタディモデルで軒の出寸法などをチェック。細かい作業だけどここはすごい重要。クライアントとの打ち合わせで外壁・屋根共に黒系でほぼ決定。2017.10.7クライアントと一緒にTOTOのショールームへ。ユニットバスとか便器などをチョイス。事務所に戻って残りの図面がんばるぞー!2017.9.11今日は地盤調査です。́)ノ2017.8.28意見一致でこちらの案に決定!たっぷりとした軒で建物や人を守ってくれる優しいコンセプトを持った方形屋根のお家です。設計士・稲森の優しさをこのプロジェクトを通して見せつけたいと思います!押忍!完成は2018年6月予定!2017.8.20明日は初回プレゼンTop。