土台敷き・設備工事2012年7月27日7月27日。本日は土台の敷き込みを行いました。オレンジ色の物は白蟻対策のホウ酸です。位置を決め締め上げて行きます。設備業者が先行で排水菅を埋設してます。明日は足場を設置します。2012年7月22日7月17日。基礎工事を進めております。砕石を敷き込み機械で締め硬めました。基礎の地盤になるコンクリート(ステコン)を打ちます。2012年7月22日7月17日。内部の骨組み(筋交い、間柱)を組み上げ屋根の下地(破風、野地板)を施工しました。次に外壁工事や屋根の工事に入っていきます。2012年7月22日7月13日。玄関脇に安全ボックスを設置しました。奥様用のヘルメット、スリッパ、軍手、マスクが入ってます。お越しの際は是非ご活用下さい。3段目には非常用の消火器が入ってます。2012年7月22日7月10日。本日は位置出しを行ってます。基礎屋の石橋さん息子さんと作業中です。2012年7月22日7月10日。土台の敷き込みと外部の水道工事を行ってます。明日は足場を設置します。2012年7月22日7月9日。位置出し作業と地面の掘削を行ってます。2012年7月22日7月8日。土曜日に基礎の枠を外しました。地面を成らしまして玄関とお風呂の土間コンクリートを打ちました。10日に土台敷き込み11日に足場設置12日に上棟を行う予定です。2012年7月22日7月8日。仮設関係を設置しました。10日より基礎工事に入ります。2012年7月22日6月30日。基礎のベースコンクリートを打ってます。ポンプ車やバイブレーター等を駆使し強固な基礎を打設してます。来週に天気を見て立ち上がり部分を施工する予定です。O.N様邸の内装工事です千葉県千葉市のM.H様邸の内部工事がすすんでいます。千葉県千葉市のK.S様邸の基礎作成中です。千葉県木更津市のS.T様邸の内部漆喰工事です。