石炭ガス化設備(左)は鉄骨建方第四節(約75m)まで建設完了。鉄骨内は原炭バンカ、チャーサイクロン、チャーフィルタなどの据付が完了しました。硫黄回収設備(ガス化設備右)付近では設備間同士を接続する配管ラックの建設も始まっています。更なる協調を図りながら作業を進めています。タービン建屋(中)は仕上げ工事をほぼ完了し、機器据付工事が進んでいます。(左)は建物工事が完了しました。タービン建屋屋上には蒸気タービンの車室が搬入され、据付済みのガスタービン・発電機の中間に車室(下部)が設置されました。建屋は仕上げ工事もほぼ完了しました。石炭ガス化設備(中)は鉄骨建方第四節(約75m)まで建設完了。鉄骨内は原炭バンカ、チャーサイクロン、チャーフィルタなどの据付が完了しました。更なる協調を図りながら作業を進めています。Jパワー(電源開発株式会社)の共同出資により設立された会社です。(NEDO)助成事業として実施しています。Corporation。