本日から着工させて頂きます担当の衛と佐藤です。今日は掘削と言う作業から始めました。トラックに重機を積み、現場に向かいました。現場に到着して、まずは重機を下ろしました。敷地内に入れ、お庭の奥から、土を出していきました!建物の裏側の砂利を敷く部分や建物付近は、佐藤にスコップで掘ってもらいました!私は重機で、奥から車庫になる方へと、土を引っ張りながら、出していきました。土がたくさんになったので、トラックへと積み込んでいきました。一台分になったら、佐藤に運んでもらいました。この作業を、繰り返し行い、今日は半分ほど、土を出しました。明日も引き続き、土を出す作業を行います。今日も引き続き、掘削を行いました。車庫になる部分の土を重機で堀集めていきました。車庫の高さを出し、道路から建物へと、勾配を取りました。土を掘り下げていきました。何度も運び出しました。車庫の手前部分に、柱を立てるための穴を掘りました!深さは70�です。明日はこの穴に、コンクリートを流して、柱を立てるための準備をしていきたいと思います。今日は、柱を立てる準備をしていきました!まずは、道路の左の高さを見ました。柱を立てる水平となる、高さの基準を決めました。この高さに、糸を張り出し、土を70�下がりになるように、掘り下げていきました!全部で3ヶ所掘り、コンクリートを流す準備をしました。平らになるように均していきました。砕石を運び入れていきました。均した砕石を、転圧して固めていきました。今日は、ブロックを積む為の準備をしました。先日に、張り出した糸を基準に、鉄筋を配置していきます!ブロックのスタートと終わりの部分に印を書き、横に鉄筋を三列並べました。印に合わせて縦に、三列並べた鉄筋と結束していきました。今度は立ち上がる鉄筋を結束していきます。佐藤に作ってもらい!出来た鉄筋を、ブロック一本分(40�)のピッチで立ち上げていきました。飾り壁の部分は、準備が終わりました。私が鏝で、均していきました。飾り壁部分にコンクリートをすべて入れ終わり、少し水が引くのを待ちます!水が引いてきたら、端から順番に、張り出した糸に合うように、ハンマーと水平器を使い、ブロックを積んでいきました。今日は、一段だけ積んで、終わりにしました。先日に打ったコンクリートの上に立てていきました。鉄骨分野担当の小林に来てもらいました。柱を立てるラインに、糸を張り出しました。鉄骨を立てる基準にします。この糸に合わせて、柱が立つ場所に、コンクリートにドリルで穴をあけて、金具を打ち込んでいきます!この金具と鉄骨の柱の土台部分を、ボルトで固定していきました。鉄骨は、とても重いので、クレーン車で、吊りながらの作業となります。門扉の上に、屋根となるパーツなども、取り付けました。雨が溜まらないように、勾配を取り、雨樋用の穴も作ってもらいました!骨組みを組み立てただけで、雰囲気が変わりましたよ。仕上がりが楽しみです。柱の足元には、鉄筋を溶接してもらい、コンクリートを打つ時に、しっかりと絡むようにしてもらいました!骨組みの取り付けは終わりました。明日は、天気も回復すると思います。一段積んだブロックを、積み上げていきたいと思います。今日はブロック積みを進めていきました!まずは材料を佐藤に練ってもらいます。砂とセメントと水で、モルタルと言う材料を準備します。出来た物を、バケツに移して、ブロックの方へと運びます。積み終わったブロックに、糸を張り出して、残りの間部分にも、モルタルを鏝でのせていき、糸に合うように積んでいきました。積み終わったブロックの繋ぎ部分などに、モルタルを充填していきました。三段目のブロックも、同じように積んでいき、モルタルを充填していきました。一ヶ所ずつ結束していき、ブロックの天端を、モルタルで埋めていきました!四段目も同じように積んでいき、三ヶ所に、隙間を作りました。この部分には、空洞ブロックが入ります。鉄筋の先端に、ついている黄色い物は、キャップです!切り口が危険なので、つけています。鏝を使って、両端のブロック天端に、モルタルをのせていきました!水平を見ながら、ハンマーの柄でブロックを叩いていき、高さを合わせました。このブロックに、糸を張り出し、残りのブロック天端にも、モルタルをのせていきました!同じように、糸に合うように、水平を見ながら、ハンマーで高さを合わせいきました!積み終わったブロックの繋ぎ部分に、モルタルを充填していきました。一個ずつ空洞ブロックを積みました。空洞ブロックとブロックの天端に入れた鉄筋を結束していきました!空洞ブロックは、3ヶ所を三段目まで積んで、今日はストップしました。今日の作業を終わりました。本日もブロックを積む作業を進めていきました。材料の準備を、佐藤にしてもらいます。その間に、ブロックを配ったり、道具を出したりします。段数が高くなってきたので、足場を作りました!脚立やビール箱を置き、その上に道板を置きました。基準となる高さに、積んで糸を張り出しました。水平を見て、高さを合わせて積んでいきました。積み終わったブロックの繋ぎ部分に、モルタルを充填していき、次の段へと進んでいきました。鉄筋を流し入れていき、立ち上げた鉄筋とを、結束してから、モルタルで、ブロックの天端を、埋めていきました!空洞ブロックも積み上げていき、二ヶ所の部分は、積み終わりました。飾り壁も残り三段まできました!続きは来週にします。佐藤にしてもらい、二段積み上げてもらいました。角柱と花壇になる部分があるので、ブロックを積みました。絡む部分の作業を進めていきます。今日は、化粧ブロックを積む作業をしました。敷地の右側に、化粧ブロックを積む部分があるので、準備をしていきました!まずは、一段となる高さとラインに、糸を張り出しました。曲げて加工をしてもらいました。立ち上がる鉄筋を、結束していきました。鉄筋の準備ができたので、コンクリートを練りました。平らに均していきました!すべてを均していき、少し水が引くのを待ちます。この間に、化粧ブロックを運んだり、道具を準備しておきます。端から順番に、張り出した糸に合うように、ブロックを積んでいきました。水平を見ながら、ハンマーの柄で叩いていきました。佐藤はモルタルを準備してもらいました!積み終わったブロックの繋ぎ部分などに、モルタルを充填していきました。道路側は、もう一段同じように積んでいきました。両端部分だけ積んで終わりました。目地まわりを綺麗に掃除しました。目地は押さえていません!今日は、化粧ブロックの作業はここまでにしました。砂利を敷くので、その準備をしてもらいました。土を掘って平らに均していきながら、手前へと進んでいきました。綺麗に平らに均したので、明日は、防草シートを敷いていきます。N様邸2013年4月4日お天気が回復したので、頑張って進めていきます!今日は車庫の準備をしていきました!引っ越しが近いので、駐車場や玄関先を準備していきます。車庫部分などに、置いてある資材などを、片付けていきました。佐藤にコンクリートを準備してもらってる間に、門袖となる部分の鉄筋を準備して、コンクリートを打てるようにしました。門袖部分に流していき、鏝で平らになるように、均していきました。この糸を基準にして、コンクリートを流していきます。重なる部分を結束していきました。作業を止めて、他を進めていきます。次に、伸縮性の目地材を、設置していきました。目地材をモルタルで、固定していきました。何度も鏝で押さえていき、伸縮性目地の設置が終わりました。残りの時間で、細かい作業をして、今日は終わりました。