「石炭ガス化設備」(左上)では鉄筋コンクリート基礎の配筋工事(骨組み)が進んでいます。基礎工事は順調に進捗し、引き続き基礎鉄筋工事、コンクリート打設を行っていきます。今後は、電気室等の建屋工事も開始されます。「空気分離設備(ASU)建屋」(左側)は外壁工事が完了し、今後塗装工事等の仕上工事を行います。(手前)や「ガス精製設備」(右上)のコンクリート基礎工事が進んでいます。「石炭ガス化設備」(右下)は鉄筋コンクリート基礎の配筋工事(骨組み)を行っています。配筋工事完了後、ブロック分けをしコンクリートを打設していきます。基礎工事は順調に進捗し、引き続き基礎鉄筋工事、コンクリート打設を行っていきます。今後は、電気室等の建屋工事も開始されます。順調に進んでいます「石炭ガス化設備建設サイト」です。基礎および石炭ガス化設備を支えるラップル(置換)コンクリート打設が完了しました。基礎の巨大さがわかりますね。支持岩盤まで最も深い場所で約11mの深さをコンクリートに置き換えるなど、強固な地盤を築いています。この上に、更に厚さ約2.5mの鉄筋コンクリート基礎(土台)を築いていきます。