今回は技術部機械グループ三樹課長に搬入のようすをレポートしてもらいます。三樹課長(以下、「三」)「こちらが2015年4月現在のガス精製設備の全容です。10mから40mの複数の塔が特徴的な設備です。左から再生塔、吸収塔、ストリッパ、COS転化器と並び、後ろの架構には水洗塔や熱交換器などが設置されています。them.この細長い塔にはどんな役割があるのですか?三「ガス化炉で生成された石炭ガス化ガスには硫黄分やアンモニアといった不純物が含まれています。ガス精製設備は石炭ガス化ガスに含まれるこれらの不純物を除去し、クリーンになったガスをガスタービンへ供給する設備です。石炭ガス化ガスの洗浄を行うことでガスタービンの排気ガス中の不純物を抑制し、ガスタービンの排気ガスから熱回収を行うHRSG設備における腐食を抑制することができます。実証試験設備は大気諸元についても厳しい開発目標を設定しており、ガス精製設備はこの目標達成に向け大きく寄与する設備となります。整然と並んだ塔設備はどのように搬入されたのでしょうか。三「ガス精製設備の主要な塔槽類、熱交換器は山口県周南市の工場で約1年をかけて製作され、海上輸送で大崎地点へ到着しました。Osaki.三「各塔設備の重量は最大100t超。桟橋に設置したクレーン2機で両端を吊り上げて水切り(荷揚げ)し、輸送車両のドーリー上へ積載します。写真は再生塔(全長40m、単体重量55t)です。weight).クレーンでの水切り、ドーリーでの搬送はガス化炉と同じ手法ですね。それにしてもドーリーが長い三「ガス化炉搬入後、ますます手狭になった工事エリアですが、ここでもドーリーが活躍します。各工事エリアを受け持つ工事各社と綿密な調整を行い、準備に万全を期して安全第一で臨みました。safety.三「ここが据え付け位置です。赤枠部分に丸い基礎が並んでいるのがお分かりでしょうか?2日間で4つの塔を一気に据え付けていきます。周辺には既に設備や配管・ケーブル用の架構(ラック)が建設されており、作業スペースがとても狭いですね三「ガス精製設備エリアは工事現場の中央付近に位置します。設備北側では巨大なクレーンを設置して石炭ガス化設備を建設中でしたので、クレーン作業が完了しガス精製設備北側エリアが使用可能となってから、ガス精製設備の建設に着手する必要がありました。このため、周辺の設備・建屋の建設が進んだ状況で据付作業を行うこととなりました。construction.三「では据付のようすをご紹介しましょう。据付にはクレーン2機を使います。塔の上下に設置されたリフティングラグにワイヤーを固定して相吊りで吊り上げ、ドーリーを退出させた後、垂直に立て起します。vertically.三「塔下部に取り付けたリフティングラグを取り外した後、クレーン1機で吊り上げ、ブームを旋回し基礎上へ移動し据え付けます。三樹さん、今後はどのような作業を行っていくのですか?三「主要設備の据付はほぼ完了し、今後は配管、電気ケーブル等の敷設が本格化します。高温高圧の石炭ガス化ガスや蒸気などを通す配管は現地で溶接するものも多く、溶接後の検査も大変重要な業務です。company.2015年11月の受電に向け、建設工事はピークを迎えています。Jパワー(電源開発株式会社)の共同出資により設立された会社です。(NEDO)助成事業として実施しています。Corporation。