アーカイブ2007年03月02日ログ積みの前に高い基礎の上に先ず床を張っているところ。当社独自の施工方法ですが、先ず床と、デッキが有る場合デッキも先に作り足元を固めてからログ積みに掛かります。床下利用を有効にする為に、大引きや束が不要な42x223mmという大きい根太を使用しています。さあ、明日からログ積みに掛かれるでしょう。好天に恵まれ完成を急ぐので週末返上でログを積み上げました。暑いくらいの良いお天気に恵まれ、たまにあるメーカーのログ加工ミスも全く無く、作業は順調にはかどりほぼ予定通りログ壁完成。これからログハウスを建てようとしておられるT.氏ご夫妻も見学兼手伝いに駆けつけて下さり大いに助かりました。週末の暑いくらいのお天気から一転して、月曜の雨があがった後は寒風吹きすさぶ冬に逆戻り。現場ではそんな事はいってられません。息つく暇も無く妻壁を立ち上げ上棟にむけて一所懸命。おかげさまで、本日予定通り無事上棟致しました。順序が逆になりましたが、基礎の話です。写真のようにこのお宅もそうですが、最近当社ではこのように人が立てるくらいの高い基礎にして、床下を様々な使い方ができるようにしています。高い基礎で床下の通風を良くし、シロアリが発生しないようにするのが元々の目的でしたが、それがどんどん高くなって物置から部屋として使えるようになってきました。傾斜地に建てる場合には傾斜を利用して高基礎下を物置や作業場として使えるようにしますが、平地でもこのような高い基礎にしています。自由スペースとして重宝していただけるでしょう。屋根仕舞いきれいに垂木が掛かり、野地板も片側が貼れました。お天気が崩れる前に一刻も早く屋根の防水をしたいのです。ドーマーの屋根仕舞いもでき、とりあえず明日の屋根防水に片側は準備完了。片側を防水している間にもう半分の野地板を貼る手筈で。野地板が貼れて屋根防水工事を待つのみ。外壁塗装はお施主様がセルフでなさる事になっており、足場を外すまでに高い所を塗り終えないといけないので今日軒裏などから順次塗り始められました。夕方にはお施主様が上棟式を行なわれ、無事の上棟をお祝いし、職人さん達を慰労してくださいました。雨でもあられでも大丈夫。ロフトには窓も付きました。工事はこれから内部の間仕切りや床貼り。毎日時間との戦いですが、怪我の無いよう頑張ってもらわねば。妻壁は左官仕上げ屋根葺き完了!!妻壁とドーマーの壁は左官仕上げをするので、その下地が出来つつあります。日に日に見る見るどんどん進んでいますね。大工さん達の力量のおかげでもありますが、各工事がスムースに進むには影のコンダクター(オーケストラでいう指揮者)の采配がものを言います。して、誰の時間もロスしないように、次から次へと段取りよく各工程が進むように日夜頭を(手も)働かせています。その厳しいスケジュール通りに仕上げて下さっている職人さん達は大変だと思います。