六地蔵工区から奥はジオテキ盛土が仕上がってきています。引き続き手前方向へ施工は進んで行きます。奈良町函渠:途中に水路Boxがありますので、既設Boxを延長するように新設Boxを新設します。奈良町函渠:盆休み前までに、床付け・均しコンクリート打設まで完了しています。引き続きBox築造工事に入って行きます。方は引き続き工事桁下の掘削と、北側では宇治駅方面に向かって進入路整備から、防音壁の撤去関係を進めていきます。民家との境界付近の作業が多くなりますので、騒音等に気をつけながら作業を進めていきたいと思います。現場の風景も変わってくると思いますので、また進捗をアップしていきたいと思います。