まとめ☆お疲れ様です。年末から今年にかけて見積り業務等バタバタしており、全くブログを更新できていませんでした・・・。12月の撮った現場の写真がお蔵入りするのも勿体ないので、まとめてアップ致します。こちらの工区は12月いっぱいでブロック設置が完了し、今年より次工区(3工区)へ移っております。こちらは他業者施工にて、プレキャストボックスを設置しますので、それの土台(基礎)を構築していました。こちらも12月中に完了し、現在は他社がプレキャストボックスの施工を行っています。次は亀岡作業所の12月19日現在です。下り線側:全景ボックス上部:仮受部こちらは、構築済みのB3ボックスに工事桁の受け替えを行い、中央部の鋼管杭の撤去の段取りを行っていました。今年に入ってから鋼管杭の撤去を行い、1/28現在鋼管杭の撤去完了しています。12月最後の写真は、奈良線作業所(六地蔵工区)の12月23日現在です。北側:ジオテキ盛土施工部こちらも今年に入ってから引き続き作業を行っております。駅前広場の方はもう一つの水路改築に入っております。北側のジオテキ施工部は線路横の線路防護柵の足元の高さあたりまで上がってきています。12月度分の写真をまとめてアップ致しましたが、1月の進捗状況も随時アップして行きたいと思います。安全パトロール☆お疲れ様です。梅雨は明けませんね・・・。早く梅雨が明けて欲しい今日この頃です・・・。先日7月17日(水)に奈良線(作)の六地蔵工区に安全パトロールに行って参りました。現在の進捗としては、一番奥(木津方)のジオテキ擁壁の2層目の生コン打設まで進んでいます。翌日18日に擁壁の生コン打設予定のため、ポンプ車の圧送管を事前に配管してあります。当日は翌日の準備作業をしていましたが、マンション側に生コンが飛散しない様、養生用のシートが設置できる様に、細工しておりました。(トラロープが張ってあるのが見えますか?ここにシートをカーテンの様に取り付ける予定です)カラーコーンが逆さ向いて置いてあるのは、生コン自由落下高さ1.5m以内を守るためのトレミー管代わりです。先っちょに穴をあけて、サニーホースが取り付けてあります。六地蔵工区はこんな感じです。翌日18日(木)に無事生コン打設完了しております。安全パトロール☆お疲れ様です。先日2月25日(月)に奈良線作業所(宇治工区)へ安全パトロールへ行って参りました。現場の方は、年明けより他社による「桟橋架設工事」が行われており、弊社はそれに伴う、「支障物撤去及び防護工等」を行っております。当日もこれから親杭を打設する箇所の「既設水道管の防護工」を行っておりました。線路北側では桟橋架設工事(他社)が行われています。里尻Bv(南側)埋設物の防護工等を弊社が行っております。これから桟橋架設工事も南側も平行して進みます。弊社も他社との相判作業等もでてきますので、打合せ等の作業間調整をしっかり行って、安全作業を行います!また、3月末頃から、「六地蔵工区」もスタートする予定なので、現場の状況等もアップして行きたいと思います。