24・25日に香川県の高松で完成披露見学会を行いました。雨の中たくさんの方にご来場頂きとてもうれしかったです。いつもフローリングは無垢の物を使っているのですが、いつもにも増してたくさんの方が気持ちいいとおっしゃられていました。小さなお子さんはこれが欲しいとフローリングをお母さんにねだっていました。子どもにもいいものが分かるんだな〜と嬉しく思いました。完成おめでとうございます。中間検査を行いました。構造耐力上主要な部分について第三者機関によるチェックが行われます。検査員のかたも同じような感想で素晴らしいと褒めていただきました。現場をきれいにして作業しているということはその仕事も丁寧にやっているのだろうという形で繋がるのかなと思います。金物などのチェックを終えて無事終了しました。サッシがついてバルコニーも下地が貼られて進入できるようになりました。現場に行ってきました。壁の下地を貼り終えてサッシュの取付け作業を始めたところです。現場は相変わらずきれいに作業されているのでいい雰囲気で進んでいます。今日はコンセントやスイッチ、照明などの配置を現場見ながらチェック。後日施主様とも現場確認する予定ですが、提案図面等に間違いやおかしな部分等ないかをチェックしました。施主様の使いやすい位置に配置できるように進めて行きたいと思います。現場が基礎工事に入るので神主さんに頂いた鎮め物を施主様に埋めていただきました。その後、屋根の色やサッシュの色などをカットサンプルを用いて最終確認。敷地内の外構納まりなどの話をしました。基礎は掘り終えてこのあと基礎低盤の配筋をおこなっていく形です。雨降って欲しくないですね。晴れが続けばいいなと思います。最近カラッとした晴れが続いてないので週間天気とかよく気になります。)高松の完成披露会のチ...今週末24,25日に高松で開催する完成披露会のチラシを工務店さんに作っていただきました!うれしいですね〜。たくさんの方の目に触れると嬉しいですね。先日に現場打合せを行いました。主な内容として、玄関ドアのデザインや内壁の仕上げの色やタイルなどのカットサンプルを用意して確認していく作業と実際に現場に行って外構の打合せや電気設備の場所を打合せしました。工事の施工状況は外壁の下塗りを進めている途中です。工程通りに順調に進んでいます。気温の振れ幅が大きいので風邪に気をつけて丁寧に作業していってもらいたいと思います。屋根がかかったので現場に確認に行ってきました。ガルバの屋根工事が終わっています。屋根の納まり、通気層がしっかり取れているかが非常に大切な部分なので有効幅など図面を確認しながらチェックしました。気になった部分などは現場監督・大工さんと話して確認していきます。建物の中はまだそこまで進んでいませんが、現場はとてもきれいにされています。棟梁さんと話をしましたが、すごいきれい好きということで掃除用具置きまできっちりできてます。実際今までの現場で一番きれいなんじゃないかと思うほどでした。几帳面なことは大工さんとして良い方向に働くと思うので今後に期待膨らみます。