開発チームの海老原です。開発スケジュールについて説明いたします。開発ペースは急激に落ちはじめました。具体的に申し上げましょう。ブランチに対するコミット回数を月別に表したものです。2011-06ただ、コミット数が開発におけるすべての指標というわけではありません。このリストからはテスト関連作業や再現作業などの状況が読み取れません。バンドルプラグインに対する修正状況も知ることができません。苦しい状況ということを実感していただくことはできると思い、あくまで目安として、まず提示することにしました。一方で、このリストからは、春頃から徐々に状況がよくなりつつあることもまた伺えると思います。月からは確実に動き出しているぞというのが実感としてもあります。月頃に比べるとやや少なめではあるものの)人員を導入できるようになったからです。月の中頃から徐々に体制の立て直しをおこないはじめ、このエントリで状況とスケジュールの報告がおこなえるようになったということになります。現状では、このような状況報告の機会としては各ベータ版リリース時にまとめてというのがやっとだと思っています。追っていただくのがいいのではないかと思います。リリースする運びになりました。対応予定項目は以下をご確認ください。後のリリーススケジュールは以下のようになります。チケットについてリリースできるように動きたいと思います。リリースする予定です。このスケジュールは現状の(充分でない)開発ペースがそのまま続くことを想定して組まれたものです。これよりも速いペースで開発が進むことはありうると思いますが、遅れてしまうことは考えにくいのではないかなと考えています。月に無期限延期を告知したときのような状況になってしまったら元も子もないので、今回に関しては最低でもここで示したスケジュールだけは破らないような人員を確保し続けられるように努力していきたいと思います。修正作業以外の残りのタスクの進行状況について全機能に対する動作テストひと通りのテストケースの作成が完了し、現在「すべての機能の正常動作を保証できるようにする」という要件を満たしていないと思われた事項について、テストの追加や修正をおこなっている段階です。詳しい進捗状況については追ってご連絡できると思いますが、ようやくおわりが見えてきたというところです。セキュアコーディングガイドラインに基づいたレビューこちらについては、予定していた人員が確保できそうにないという状況のため、やむを得ず断念するという想定で行きたいと思います。断念するとはいっても、まったくおこなわないということではなく、ちょっとした隙に気になるところを少しずつでも確認していければと考えています。開発へのご協力のお願い「OpenPNE3.6.0の開発にご協力を!」でお願いしていた項目について、引き続きみなさんにご協力をお願いします。それから、ご報告いただいたバグ報告のなかで、開発チームが再現できていないものがいくらかあります。メッセージ経由などで詳細な情報提供の依頼などのご連絡を差し上げているものがあります。報告から長期間が経過してしまっているものもあるなかで大変申し訳ないのですが、心当たりのある方はぜひご返信等いただければ幸いです。OpenPNEプロジェクト。