Amazonから、<タクミ商店>に使えそうな道具を集めてみました。上棟(式)も無事に終わり、外部には足場ができた。図面通りにできているか、巻き尺を垂らして建物の高さを確認する。屋根を見ると垂木が入り始めた。現場はいつもの仕事に戻っている。上棟には大勢の人手が必要だったが、いまでは大工さんが1人でコツコツと仕事をしている。上棟後の仕事は、まず屋根廻りをきめることである。ふつうの屋根の作り方では、垂木は桁や母屋のうえにのるだけである。そのため、垂木は釘と捻り金物で固定される。この現場では、桁に彫り込んでいくので、がっちりと固定されていく。彫り込まれて固定されるので、捻り金物は不要である。肘木をつかった母屋と垂木の納まり右の写真を左に拡大した。中央を斜めに横切っている白い部材が母屋である。母屋に左からぶつかっているのが垂木である。白い矢印の先を見て欲しい。両者の上端が、そろっているのが判るだろうか。ふつうは垂木が母屋のうえに載っているから、垂木の下端と母屋の上端が同じ高さになっている。しておけば、金物に頼らなくても済むのだ。中央を斜めに横切っている白い母屋は、写真の中央で、2本の材料がつながっている。この繋ぎだけだと、力の伝わりに不安がある。そこで、母屋の下に肘木という部材を入れたのだ。上棟から1週間、建築主のSさんたちも、足繁く現場に通っているらしい。Sさんの<JunJun>のブログも好調です。建築主が見ていてくれるというのは、とても気持ちの良いことである。監理者としてのボクは、週に1回の定例打合せを現場でやっている。そのときに問題点の解消や、施工スケジュールの調整をしている。建築主の希望などをいれて、仕様の変更もしていく。現場が始まっていると、ちょっとした変更もすべて工事費に跳ね返ってくるので、慎重な検討が必要である。屋根に野地板が張れて、右のロフトがわかる。上棟後、2週間たった。屋根の垂木も固定され、その上に野地板が張られた。野地板の上にアスファルト・ルーフィングという防水紙が張られた。これで雨は漏らなくなったが、まだ壁が付いていないので、横からの雨にはお手上げである。屋根に決まりが付くと、つぎは間柱(まばしら)と筋違(すじかい)をいれる。間柱は壁の単なる下地だが、筋違は構造を支える部材である。そのため、筋違の端部を固定するには、それぞれ決まりがある。柱や桁を欠き込んで固定したが、最近では金物で固定するようになった。どちらが強いのだろうか。丁寧な仕事がなされていれば、昔風の柱と桁を欠き込んで固定するほうが強固だろう。住宅金融公庫フラット35などの仕様書では、金物を使うように書かれている。金物で固定しておけば、住宅金融公庫などの検査を無条件でとおる。そのため、金物で固定する例が多くなってきた。この現場も、金物で固定している。金物が付いているか否かは、外見を見れば簡単にわかる。検査員たちは、彫り込んだりする大工仕事が見えないので、金物が付いていればOKとなる。そのため、ますます金物で固定する例が多くなるだろう。ところで、現場に積んでおいた断熱材が盗まれてしまった。日曜日は仕事が休みで、誰も現場には行かない。そのせいか、月曜日に職人が現場にでると、断熱材がなくなっているのに気づいたという。現場から物が盗まれる話はときどき聞くが、この現場でも盗難がおきたとは!!!(2009.12.10)次へ〈タクミホームズ〉のトップへ戻る。