平成24年11月に策定し、平成27年から新築工事を行い、平成28年9月末に竣工しました。このページでは、事業の進捗状況、経緯等について、掲載してます。随時紹介していきます。センター」に決定しました。(仮称)東大和市学校給食センター新築工事の状況について東大和市では、平成28年9月竣工予定として、(仮称)東大和市学校給食センターの新築を行っています。鉄骨の建て方を完了しました。2階、R階の床躯体工事及び外壁仕上げ工事を行っています。内部の仕上げ工事及び設備工事を行っています。敷地内南側に排水の処理を行うための処理槽の設置が行われました。周辺での消火活動にも利用できるよう、敷地内東側に防火用の水槽の設置が行われました。建物の基礎工事を行っています。※引き続き、基礎工事を行い、平成28年1月頃からは、建物の鉄骨工事等を予定しています。(仮称)東大和市学校給食センター新築工事に係る工事説明会を実施しました。(仮称)東大和市学校給食センター実施設計の建物内容については、平成27年7月に開催された(仮称)東大和市学校給食センター新築工事に係る説明会において、さまざまなご意見をいただきました。この内容について、以下のとおりお知らせします。ホームページへの掲載にあたり、ご質問をまとめるとともに、より多くの方にご理解をいただくため、対応等についても加筆しております。pdfファイル](仮称)東大和市学校給食センター新築工事の施工業者が決まりました。村山電気株式会社なお、新給食センターの新築工事にあたり、以下のとおり住民説明会を開催します。※2回とも同じ内容です。当日直接会場へお越しください。※どちらの会場も駐車場が少ないため、お車での来場はご遠慮ください。実施設計が完了しました平成26年度に業務委託していた実施設計が完了しました。平成27及び28年度に新築工事を実施します。新築工事にかかる予算編成にあたっては、昨今の建設市況の状況に鑑み、改めてさまざまな給食方式の比較検討を行い、給食センター方式にて学校給食を実施することとしました(平成27年4月掲載)。pdfファイル]給食方式の比較検討について給食方式には、当市のように各学校の給食を一括して調理する給食センター方式、各学校で調理する単独校方式、近隣の学校でグループを組み親校で調理を行い子校に配送する親子方式、さらには民間業者が市の作成した献立に基づき仕出し弁当を調理するスクールランチ方式などがあります。建設費用について建設市況の影響を受けると同時に、分散して調理場を建設することにより、給食センター方式より経費を要すると見込まれます。全施設が整うまで、現在の給食センターの機能維持保全に係る経費も要します。スクールランチ方式は、今まで学校給食を実施していなかった自治体が導入する事例が多いようです。給食センター方式で温かい給食を提供してきた当市には、給食サービスの低下につながることから、採用しないことといたしました。これらの方式を組み合わせた方式も検討しましたが、給食センター方式が、経費的にも実現性においても優れていると再確認いたしました。その他、平成32年(2020年)の東京オリンピック・パラリンピック開催後に建設を行う方法も試算いたしました。東京オリンピック・パラリンピック開催後の建設市況動向は予測が難しく、またそれまでの間、現給食センターの機能維持保全に係る経費も必要となることから、予定どおり新学校給食センターの建設を進めることとしました。新学校給食センター建設用地である桜が丘市民広場の土壌改良工事に伴い伐採した桜の木について、一部を市内小学校にて活用しています。直径30から40センチの木を、高さ60センチ程度の丸太に切って、市立第四小学校の校庭に設置しました。ベンチがわりに利用していただいています(平成27年3月掲載)。センター運営委員会から教育委員会へ答申のあった標記の件について、平成26年4月から5月にかけて、全6回保護者対象の説明会を行いました(平成26年6月掲載)。pdfファイル]基本設計が完了しました平成25年度に業務委託していた基本設計が完了しました。内容について、建設用地近隣にお住まいの方、桜が丘市民広場をご利用の方等を対象とした説明会を開催しました(平成26年4月掲載)。センター運営委員会にて、新学校給食センターの調理業務及び配膳業務を民間委託とする答申をまとめました。pdfファイル]※専門部会員等の個人名はホームページには掲載していません。専門部会(平成25年11月22日)部会長の選任及び部会長職務代理者の指名がされました。専門部会(平成25年12月19日)民間委託した場合のメリット・デメリット(懸念)について審議を行いました。(内閣府のホームページに掲載されています。専門部会(平成26年1月15日)調理業務を民間委託している小平市立学校給食センターを視察しました。帰着してから、視察を踏まえ、引き続き審議を行いました。(小平市教育委員会ホームページ「こげらネット」に掲載されています。専門部会(平成26年1月23日)東大和市学校給食センター運営委員会への報告について、まとめました。ついては、こちらをご覧ください。土壌改良工事の実施について、市民対象の説明会を実施しました(平成26年1月掲載)。ついて、市民対象の説明会を実施しました(平成25年10月1日掲載)。平成25年度に基本・実施設計を行う予定でしたが、この土壌汚染調査結果を踏まえたうえで、設計業務に着手するため、平成25年度に設計業務のうち基本設計を行い、実施設計については平成26年度に行うことにしました。pdfファイル]計画は、市政情報コーナー(市役所3階)、第一・第二給食センター、図書館でも閲覧できます。市内の小・中学校全校に引き続き完全給食を提供する。給食は、給食センターにて調理し、各校に配送する。桜が丘市民広場東部分の約3,100平方メートルに給食センターを建設する。現在使用中のランチ皿に代わり、個々食器を導入する。食育の推進、アレルギー対応の充実に資する施設とする。(案)について説明した後、質疑応答が行われました(平成24年9月4日掲載)。建設候補地である桜が丘市民広場の利用との両立について調整をはかった結果、平成24年7月に確定しました。センター運営委員会にて最終答申としてまとめました。7条に基づき、専門部会を設置しました。(第二センター及び8000食モデル)※8000食モデルの図面については、著作権の関係からホームページには掲載いたしません。pdfファイル]※イラストについては、著作権の関係からホームページには掲載いたしません。(案)について(中間答申)」がありました。センター運営委員会において審議されたものです。※専門部会員等の個人名はホームページには掲載していません。pdfファイル]※専門部会員等の個人名はホームページには掲載していません。説明会を実施しました(平成21年10月2日掲載)。Reader(アドビリーダー)が必要です。お持ちでない場合は、次のアイコンボタンをクリックして、adobe(アドビ)社のホームページからダウンロードしてください。電話:042-564-1282ファックス:042-564-2228メールフォームでのお問合せはこちらをクリックしてください。このページに関するアンケートより良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。(東大和市の友好都市)の郷土料理「こづゆ」を学校給食で提供しました。