敷地面積/613.21m2建築面積/123.22m2延床面積/122.55m2[2011/07/09~08/11]建物正面には中庭へ続く門扉のみになってます。玄関までのアプローチです。中庭に玄関とデッキを設けたコートハウスになっています。リビングの掃きだしの外はウッドデッキになります。スイッチプレートは陶器製の花柄です。寝室の窓からはガレージを覗くことができます。トイレのカウンターにもモザイクタイルを使用しました。洗面器を取付けカウンター部完了しました。クリーニングが完了しました。床のヘリボーン張りは高級感があります。ウッドデッキの作業状況です。蓄熱暖房器の設置作業です。内部にはレンガがびっしり詰まってます。今回は珪藻土に藁を混ぜました。左官屋さんによる珪藻土塗り作業です。壁珪藻土の下塗り作業です。カウンター面の壁にはモザイクタイルを張りました。トイレの壁には1面花柄を使いました。塗装工事の次はクロス張り作業です。造作家具のトイレ手洗いカウンターの取付け作業です。天井は白、壁は緑に仕上げました。壁の塗装作業状況です。寝室壁・天井の塗装下地のパテ作業です。窓枠はオスモクリア塗装です。木工事が完了しいよいよ内装工事です。キッチン取付けが完了しました。キッチンハウスのプレタです。[2011/06/10~07/08]玄関庇はスチールのプレートを曲げ加工したもので製作しました。シューズルームの下駄箱と棚取付けが完了しました。ウォークインクローゼットの家具取付けが完了しました。組み立てた建具枠を現場に納めます。カットした枠を組み立てていきます。大工さんが建具枠をカットします。[2011/05/30~06/09]ユニットバスの施工が完了しました。INAXのラ・バスです。ユニットバス施工状況。壁の石膏ボード張りも順調に進んでます。間仕切り壁の上部断熱材です。小屋裏の空気が間仕切り内部に入るのを防ぎます。窓枠の取付けが完了しました。窓の寸法に窓枠をカットし組立ます。材質はピーラーで大工さんが加工しました。ガレージのシャッター取付けが完了しました。開口上部を三角にしました。[2011/05/21~05/27]1週間掛りでやっとフローリングが張り終わりました。玄関框部分も綺麗に納まりました。当て木を使いフローリングを隙間なく張ります。大工さんがサッシのアングルに合わせ隙間がないように張っていきます。60mm×420mmの板を交互に張っていく、ヘリンボーンという張り方です。フローリングの割り付け図です。施主様との打ち合わでこちらの張り方で決定しました。玄関~LDKの床材はナラとカバの2種類の無垢フローリングを使用します。[2011/05/13~05/20]無垢のフローリングが搬入されました。陸屋根のFRP防水施工状況です。外壁工事も順調に進んでいきます。サッシの部分をカットします。外壁はガルスパンのSEiです。寝室のフローリング貼りが完了しました。寝室のフローリング貼り状況。オリエントのフローリングです。断熱材を入れ終わった後は天井の石膏ボードを貼ります。