敷地面積/127.23m2建築面積/60.03m2延床面積/96.05m2[2012/01/20~01/28]外部足場解体が終わりました。リビングの漆喰の壁です。お客様の希望で窓枠なしで漆喰を塗りこみました。2階廊下の鉄骨の手すりです。階段の吹き抜けを上部からとってみました。正面の白い壁は漆喰の金鏝仕上げです。リビングの木製FIXです。格子はお客様がデザインされました。板の色が一枚一枚違い独特な仕上がりとなっています。リビングの一面にレッドシダーという板を貼りました。[2011/12/21~2012/1/19]道路側から見上げた様子です。外壁には白い吹き付けを施しました。足場解体が終わりました。リビングの様子を少し。一部、板貼りの壁と漆喰で壁を仕上げています。両脇の壁が漆喰塗りとなっています。今回はわらを入れずに金鏝で仕上げました。吹き抜けも仕上がってきました。しろいクロスと漆喰の壁です。寝室がほぼ完成いたしました。一面だけピンクの壁紙を貼りました。[2011/11/23~12/20]2階の寝室のコーナー窓です。窓の外には秩父のよい景色が見えます。2階の洋室の状況です。ボードはりがもう少しで終わります。これから塗装して仕上げていきます。スチールで制作しました。2階廊下の手すりです。モルタル塗りの下地の板が貼り終わりました。階段が組みあがりました。内部階段の施工状況です。[2011/10/29~11/22]外観の様子です。ブルーシートのかかっている部分はバルコニーになります。屋根の施工途中の写真です。ガルバリウム鋼板という材料を使用しています。2階の天井の状況です。一部斜め天井にして変化を持たせています。1階の天井の状況です。電気の配線・エアコンの配管の工事がしてあります。防蟻材の施工状況です。地面から1m以内は防蟻材を塗布します。構造の検査の状況です。筋交いの位置・金物の施工状況などを確認していきます。リビングの内部の状況です。これからサッシがつきますが非常に明るさが期待できそうです。金物の取り付け状況です。柱1本1本引きぬき力を計算して金物を選定していきます。[2011/10/25~10/28]少し離れたところからです。これからが楽しみですね。建物の形が見えてきました。きれいな切妻の屋根です。母屋の施工が終わりました。これから垂木を設置していきます。屋根の下地となる母屋の施工状況です。天気がいいので周りの山がきれいに見えます。2階の床もネダレス工法のため梁を細かく配置します。1階の柱を立てて2階の床梁が組み終わりました。1階のネダレスの構造用合板はりが完了しました。