2007年06月2007年6月2007年6月の記事一覧です。最近は、梅雨らしくなって一時的にたくさんの雨が降ってきたりと現場も工程通り進まないことがありますが、なんとかがんばっております。現在は、窓枠の溶接付けをしながら、床組みのプラ束立ても進んでいます。来週は、いよいろお風呂も入ってきます。シンの取付が完了しましたら画像をアップします。今日で、躯体工事が完了しました。明日からサッシの取付工事が始まります。サッシが取り付けられると大分家らしくなってきます。その後、いよいよ内装工事の大工さんが登場します。画像をアップしときます...。無事、打設が完了しました。現在は、2階の型枠を解体しています。コンクリートの打ち肌もよく、すばらしい躯体が出来上がりました。今後は、窓枠などの型枠を徐々に解体して、スラブの強度試験を終えると型枠工事が終了します。今現場の進捗状態です。結局、予定していた2階のコンクリート打設は朝からの雨で延期になりました。次の日の水曜日は、ウソみたいに晴れて無事に完了。梅雨に入る前に打設が終わってホッとしています。近く画像はアップします。