解体Y様邸の外部足場が無事解体されました。現場は完成に向けて進んでいます。閉まらなかったシャッター下まで下がります。2017.12.26吹雪26日現在PM6:35分です、明日は猛吹雪で山沿いで70cmとの予想降雪量です、明日午後から山古志のH様邸のシャッター修理を行う予定ですが、山古志まで行けるでしょうか?明日は間違いなく除雪作業です。Y様邸の土間コンクリート打設しました。左官屋さんが朝から均していますがまだ固まりません。最終金鏝均しをPM7:00から行う予定です。この時期のコンクリート打込みは仕上げがなんぎです。2017.12.22来週は土間打設Y様邸の土間コンクリートの打設が25日に決定しました。時期的に硬化時間がかかるコンクリートですが、朝一番から打設します。現場は準備完了、晴れる事を祈ります。2017.12.19幣束Y様邸の車庫の土間を来週打設予定です。地鎮祭で清めて頂いた幣束を土間を打つ前にこれで来週コンクリートを打っても安心です。先週Y様邸のフローリング下地を左官屋さんにしてもらいました。モルタル下地にフローリングを貼る為、水平に均して頂きました。モルタル下地が乾いてから、フローリングを貼り始めます。来週はシャッター工事です。2017.11.28金物検査28日、Y様邸の金物検査がありました。無事クリア、外部工事も順調です。2017.11.24タイベックY様邸の外部廻りが完了しました。構造用合板の上に防湿シート(タイベック)を貼り外回り雨仕舞OK、外壁下地を取付完了です。サッシ搬入も完了、現場は順調です。MAIL.info@komiyama-ie.com。