平成14年11月28日に、種子島宇宙センターにおいてH-IIAロケット4号機(H-IIA・F4)の極低温点検を実施し、終了いたしました。極低温点検は、打上げ当日と同じ手順で液体燃料を充填し、ロケットおよび地上設備の機能等を確認するものです。今回の極低温点検実施にご協力いただきました関係各方面に、深く感謝いたします。圧力降下データが規定値以下であることを確認。極低温下でのバルブ作動確認バルブ作動良好。自動カウントダウンシーケンス自動カウントダウンシーケンスが正常に進み、計画通り第1段エンジン点火相当秒時で緊急停止した。(OFDV)へ最大約1MPaの逆圧を印加した。逆圧がかからないよう処置を施すと共に、OFDVの健全性を確認し極低温点検作業を再開した。機体と射場系との電波リンク良好であることを確認。(参考)(現象)LOX充填シーケンスを手動停止(通常の手順)したところ、本来充填弁が閉となった後OFDVを閉にする必要があるが、先にOFDVが閉となりOFDVに約1.05MPaの逆圧を印加した。(原因)充填弁の閉状態を、より簡素なステップで検知するようF4から変更したが、充填弁の閉動作時間との関係から、充填弁が閉になる前にOFDVが閉になった。(処置)・検知条件をF3相当の条件に戻した。・OFDVの健全性については、漏れがないことを確認し、極低温点検作業を継続した。・上記の原因究明および処置のため、X-0時刻を14時に変更した(4時間遅れ)。