2019年9月RI棟(付属建物)の基礎工事を行ってます2019年9月26日RI棟の山留、地盤改良(エコスラミ工法)を施工して基礎工事を行っています。この記事を読む地盤改良山留壁の全容が見えてきました2019年9月26日7月11日より施工を開始した地盤改良工事が完了して、改良山留の壁面が見えてきました。土留壁面高さが5mあります。可部線の運行に支障をきたさないように、細心の注意を払って施工しています。あき亀山駅ホームからも線路の変位が規定値以下であるかを測定しながら作業を行っています。