(加須市)設計監理:ACプラン+有限会社アークビジョンACプラン+有限会社アークビジョン建築中レポート1.2015年06月18日これから始まりますが、まずは既存の建物などを解体します。解体工事も進み、建物はなくなりましたのでアスファルトを撤去しています。建物の位置を出し終わりました。これから杭工事が始まります。建物を支えるための杭を地面の中に打ちこんでいます。基礎を作るために地面を掘削します。掘削完了後、コンクリートを流して平らにしました。8.2015年08月19日コンクリートに基礎の位置を出し、基礎の鉄筋を組むための足場を作りました。基礎の配筋も進んできたので、ピットの床になる部分までコンクリートを流し平らにします。前回でも使用していますが、コンクリートを決まった形に固めるために型枠を取り付けました。取り付けた型枠に、コンクリートを流し込みました。型枠を取外し、断熱材を取り付けました。13.2015年09月19日1階の床になる部分にコンクリートを流し込みました。地面を掘削し、コンクリートを流してから浄化槽を設置し、埋めます。この後は一階の柱の鉄筋の配置、型枠の設置作業に入ります。この後囲っている鋼板を抜き取り地面を平らにします。型枠の組み立ても進み、壁の配筋に入りました。型枠の組み立て、配筋作業が続きます。壁の配筋が終わったところから、また型枠を取付ます。この後は2階の床で使用する型枠を取り付けます。18.2015年10月09日2階床の型枠を取り付けました。こちらの完了後、2階床の配筋をします。20.2015年10月19日スラブの配筋も完了しました。次はコンクリートの打設です。21.2015年10月22日1F壁から2Fの床までコンクリートの打設が完了しました。白く見える部分が2階に床になります。これから2階と屋上の工事になります。23.2015年10月28日2階の床で組んだ梁の型枠を、レッカーを使用して柱の型枠に取り付けました。壁の返しを組み立て、パイプで締め付けて固定しました。この後、屋上の床で使用する型枠を取り付けます。屋上の床の型枠を取り付けています。この後、梁、床の配筋になります。梁の配筋が完了しました。この後梁を型枠の中に落とし、床の配筋になります。本日2階の壁、RF梁、床のコンクリート打設を行いました。これで建物の形ができました。30.2015年11月28日サッシの取付が完了しました。31.2015年12月04日1階天井のダクト吊り込み中です。軽量鉄骨を使用し、壁、天井の下地を作っています。屋上で防水工事が始まりました。屋上の防水工事が終了しました。35.2015年12月23日2階でウレタンの吹付けを行いました。こちらが断熱材になります。36.2015年12月25日1階、2階にガラスをはめ込みました。一階の床にセルフレベリング材を流し込みました。これで床を平らにします。39.2016年01月11日1階の壁や天井になる下地を組み立てます。竪樋を取り付けました。これで集めた雨水をしたまで流します。外壁に建物名の取付けをし、ご覧の通り夜には光ります。一階で組んだ軽量鉄骨の下地に石膏ボードを貼っています。43.2016年01月23日1階の天井・壁のボードを施工しています。外部足場をすべて解体しました。これで外から建物が見えるようになりました。45.2016年01月28日2階にもセルフレベリング材を流し込み、床を平らにしました。46.2016年01月31日1階の天井・壁にクロス貼りを行っています。47.2016年02月02日1階のクロス貼りを行う為の下地処理をしています。48.2016年02月09日1階で天井・壁のクロスもだいぶ進みました。49.2016年02月10日1階で造りつけの家具を取付けました。敷地周りの境として塀を作ります。51.2016年02月12日1階で床の仕上げ貼りを行っています。駐車場になる部分の工事も始めています。先日、準備をしていた場所にタイルを貼りはじめました。駐車場のアスファルト施工する為の下地調整完了。56.2016年02月21日2階のクロス貼りもあと少しで完了です。57.2016年02月22日ベンチの塗装が終わりました。駐車場のアスファルト工事が完了しました。これから白線と車止めを施工します。照明も取付が終わり点灯試験などを行います。各種検査関係も無事に終わりました。61.2016年02月28日7カ月間の工事も無事に終わり、お客さまにお引渡しをします。定休日/日曜日・祝日イベント資料請求お問合せ電話ページトップへ。