あいにくの、小雨の降る中での式典でしたが、無事に地鎮祭が終わり、良かったです。今日から、柱状改良という、地盤改良を行います。手前に見える、円状のものが杭になります。杭打ち作業が終わり、整地を行っています。外側の型枠を組んで、配筋を行いました。型枠を解体し、基礎出来形があらわになりました。あとは玄関の土間を打設すれば完成です。問題もなく無事に検査を終えました。間違いのないように丁寧に土台を据えていきます。土台を伏せ終えました。ブルーシートで養生を行っています。足場を組み立てました。これから一日かけて屋根までくみ上げます。上棟2階の床パネルを敷いています。たくさんの大工さんがしっかりと敷いていきます。屋根の垂木を施行しています。高所での作業になるので、安全第一で仕事をしてもらっています。無事に屋根までくみ上げることができました。屋根のルーフィングを貼り終わりました。これから瓦の段取りを行います。屋根の瓦を乗せ終わりました。あとは葺いていくだけです。内部の筋違、間柱を取り付けています。外周部を施行したらタイペックを貼っていきます。足場のシートを張りました。外観は足場の解体後までお楽しみに。下屋の板金工事を行いました。壁との取り合いからの雨を防ぎます。外壁にタイペックを貼っています。腕の良い大工さんがきれいに貼っていっています。玄関ドアの枠が取り付けられました。木工事サッシの取り付けを行っています。各部屋に合ったものを選んでいます。木工事2階のまぐさなどを取り付けています。この後、サッシを取り付けます。木工事1階の仮合板から、構造用合板に張り替えています。床下に断熱材も入れています。外壁に入れる断熱材が搬入されました。金物の取り付け後、しっかりと施工します。外部に面する金物の部分に断熱材を吹きました。これでしっかりと気密ができています。木工事FRP下地のケイカル板を貼りました。このあと、防水工事を行います。防水工事FRP防水を行っています。雨が入らないよう、しっかりと施工をしてもらっています。電気の配線工事を行っています。内部も充実してきました。木工事バルコニー下の断熱材を埋め込みました。100mmの分厚い断熱材を入れています。内部の設備配管を行っています。2階からの排水管は、音が漏れないように防音材を巻きつけています。1階はほとんど全フロアに施工するので、とても温かそうです。木工事2階の断熱材を施工しています。大工さんがきれいに施工を行っています。木工事UBの断熱材を施工しました。隙間にはしっかりとウレタンの吹付も行いました。パネルを設置しました。屋根の片面いっぱいに施工しています。外装工事サイディング貼りをしています。プレカットをしてあるので、とても段取り良く施工できます。木工事1階のフロアを貼りました。配管工事を行いました。先行配管なので、外観がきれいです。外部のシーリングを行いました。この工事を行わないと、サイディングの隙間から雨が入り込みます。県産材が搬入されました。アテの香りが現場に広がっています。屋根の色と合わせて、色は黒にしています。吹付の段取りをしています。一日かけて、外壁の吹付を行います。木工事1階の外壁に断熱材を入れました。気密の漏れがないように、しっかりと施工しています。木工事2階の天井下地を行いました。防湿シートも施工しています。木工事PBを施工しています。内部が完成に近づいてきました。外壁のタイルを貼っています。リシンの色に合った濃い色を使用しています。地デジ及びBSアンテナを取り付けました。方角も考えて施工しています。木工事2階~小屋裏までの階段を組んでいます。養生もしっかりと行っています。木工事1階~2階の階段を組んでいます。これで上下階の上り下りが楽になりました。階段が無事に施工完了しました。内部もだんだんと完成に近づいてきました。外部の足場を解体し、外観があらわになりました。次の工事は外部の配管工事です。専用のくしを使って、仕上げを行っています。木工事カーテンBOXを造作しています。寸法を間違えないように丁寧に作っています。木工事1階の天井下地を組んでいます。下地の上にはしっかりと断熱材を敷いています。スクリーンを造作しました。あとは塗装を行えばばっちりです。56.2014年06月02日タイル工事ポーチのタイルを貼る段取りを行っています。半端なサイズにならないように考えて貼っています。昨日に引き続き、タイル工事を行っています。腕の良い職人さんが綺麗に貼並べていきます。玄関の下駄箱を組み上げました。木目調の明るい色を使用しています。木工事キッチンの腰壁を造作しています。キッチンの幅に合わせて、大きくなったり、小さくなったりしないようにサイズを測って造作しています。和室の天井に県産材を貼りました。あての良い香りが和室内に漂います。木工事キッチンの腰壁を造作しました。来週のキッチン施工の準備はこれでばっちりです。内部の配線開口を行っています。全ての開口を行ったあと、内装工事に入っていきます。建具の吊り込みを行いました。LDKの入口はアクセントのある仕様の建具になっています。広い駐車場なので、コンクリートもたくさん必要です。住宅設備工事キッチンを組んでいます。配線などの間違いがないように一つ一つ丁寧に作業を行っています。外部の土間を打設しました。今日はまだ時間がたっていないので、ムラになっていますが、そのうちムラがなくなります。内装工事クロスを貼っています。丁寧に、綺麗に貼っていきます。木製建具工事クリーニングが終わり、木製建具が取付られました。和室の雰囲気にあった障子を貼っています。お客様支給品も含めて、丁寧に取り付けています。これでほとんどの設備が整いました。検査1度目の検査を終えました。指摘事項を手直しをして、再度社内の検査にのぞみます。竣工U・T白を基調としたU・Tは清潔感が溢れています。竣工UB壁面を木目調でまとめたUBは温かみのある空間になっています。天井に県産材、畳を縁なしのものを使用した贅沢な造りになっています。建具、カーテンも和風にそろえています。竣工WIC大容量の収納スペースを持った、WICは旦那様、奥様ともに喜んでいただけました。76.2014年07月07日お引き渡し事故もなく、無事にすべての工事を完了することができました。本日、お引き渡しを終えましたが、これがゴールではなくスタートかと思います。これからも末永くお付き合いのほど、お願いいたします。本日は本当におめでとうございます。ゴデスクリエイトページトップへ。