地鎮祭を執り行いました。基礎を作る為、根伐りを行っています。建物基礎の底部から支持地盤までの部分にラップルコンクリートを打設しています。4.2017年03月21日ラップルコンクリート廻りを埋戻しし、基礎梁部分の捨てコンクリートを打設しています。基礎の位置出しを行い、建物の柱を固定するアンカーボルトをセットしました。今日から基礎の鉄筋組です。基礎配筋が完了し枠を建て込み、その中にコンクリートを流し込んでいきます。基礎の型枠を解体し埋戻し・砕石転圧をしています。立上り部分のコンクリート打設を行っています。今日から鉄骨建方です。レッカーを使用し柱、梁などを組んでいきます。これから傾きや歪みを調整し、ボルトの本締めや細かい部材を取付けていきます。今日から屋根葺きを行っています。各所のシャッター・アルミサッシを取付けています。外壁の施工を行っています。建物前に貯留槽を設置するための掘削を行っています。貯留槽の設置が完了しました。外壁工事が完了し建物コーナー部の塗装工事を行っています。外壁塗装も完了し足場を解体しました。建物脇、プレハブ倉庫の組立を行いました。配筋の前に土間砕石の不陸調整、再転圧を行っています。土間の配筋を行いました。土間コンクリート打設状況です。内部間仕切りの壁下地を組んでいます。内部間仕切りの壁ボード張りを行っています。天井・壁のボード貼りが完了しました。天井・壁の塗装工事を行っています。塗装工事も完了し内部足場を解体しました。床面塗床部分の施工をしています。塗床の施工が完了しました。定休日/日曜日・祝日イベント資料請求お問合せ電話ページトップへ。