エントランスの受付カウンターを撤去すると、床からカウンター内へ延びていた配線が出てきました。エントランスの床は既存のまま使用する予定なので、このままでは床に穴があいた状態になり、困ったことになりました。新たに作る受付カウンターの形状を変更し、穴のあいた部分をカウンターで隠すように変更しました。↓曲げベニヤをしならせながら、天井に金具で固定します。意外と簡単にできました。↓下から見るとこんな感じ。80メートルぐらいあるので、首がいたくなりそう・・・。空調機器設置工事(6/30)天井の中に設置する空調機器を設置します。エアコンのダクト、ドレン配水管、換気扇のダクトや上階からの排水配管など、天井裏はぎっしり設備がつまっています。工事7日目:木工事(7/1)エントランスホールに作るゲートの木製モールディング加工。吹抜上部のミラーを貼る面の下地はコンパネに入替えます。工事9日目:吹抜天井ストリングカーテンのレール取付(7/3)日曜日ですが、改装工事は休み無く進みます。事務所で練習したストリングカーテンのレール設置です。赤いラインがストリングカーテンのライン。半円に切ったベニヤを使って位置をマークしていきます。(7/4)組みあがった天井骨組みの中に電気配線をはわせていきます。(7/5-6)外部にゲートを新設するため、既存の庇を撤去しました。こんな庇がついてました。木製モールディングを染色塗装。染色とクリアウレタン、合計7回程重ね塗りします。うちの塗装屋さんより腕のいい染色職人は正直見たことがありません。建具に使用する化粧板に完全に色を合わせるため現場で調色します。営業中なので気をつかいます。ホールの壁天井骨組みもだいぶできてきました。色んな職種の会社が力を合わせてひとつのものを作るので、何度も打合せを重ねて各所のおさまりを確認します。壁の骨組みの中に電気配線を通していきます。13日目:ボード貼り・折上げ天井下地製作(7/7)電気配線などの仕込が終わると壁や天井の骨組みにボードをはって行きます。14日目:レンガ下地-左官工事(7/8)レンガを貼る壁面の下地を左官屋さんが塗っていきます。21日目:ストリングカーテン取付・クロス(7/15)天井に設置したレールにマジックテープを貼ります念のためタッカーでとめ補強ストリングカーテンを吊っていきますここにきてトラブル発生・・・なんだこの段差は。ストリングカーテンのメーカーがカットを失敗してます。木澤氏にカットして頂きました。アーティスティックなヘアスタイルを得意とする鬼才美容師さんです。プロ、慣れた手つきでカーテンをコーミングし、カットしていきます。美しいカット、どこに段差があったのか、もうわかりません。22日目:クロス(7/16)折上げ天井・壁のクロス貼りはかなり手間がかかりますが、仕上がり美しいです。25日目:クロス・床塩ビタイル(7/19)床の塩ビタイルを貼る前に、パテでキレイに下地調整します。これを丁寧にやらないと仕上がりに不陸が発生します。29日目:空調器具カバー取付・建具工事(7/23)照明器具も設置し、お店らしさがでてきました。34日目:造園工事(7/28)アプローチの造園工事が始まりました。イメージを入念に打合せします。(7/29)座敷の障子を設置しました。障子紙は和紙に見えますが、破れないようワーロンという樹脂製のものを使っています。