監理報告2018/09/29二階建て方が完了しました。構造図と間違いがないか等確認いたしました。台風が、来る前に各所養生行っております。2018/09/28一階建て方工事が完了し、雨の予報のため、養生をしっかりと行っている事等、確認致しました。資材など大工と打ち合わせおこないました。2018/09/27昨日より大工工事行なっております。土台敷き、柱建て行い、本日午後よりいっかい梁をかけて行きます。現場にて大工と工程、詳細など打ち合わせ致しました。2018/09/08地震後、早急に現場状況確認致しましたが、基礎や地盤の亀裂、破損等はなく、基礎状態良好です。現場では型枠外しが進み、来週から設備業者により配管工事行います。2018/09/03本日は基礎布コンクリート打設行なっております。