地縄を張り、建物の位置を出しました。基礎工事(遣り方)遣り方を行い、建物の正確な位置を出しました。工事の安全を祈願し、地鎮祭を執り行いました。地鎮祭(四方浄め)神社で浄めていただいた現地の砂と酒を、建物の建つ四方に撒き浄めました。基礎工事(根切り)根切りを行っています。基礎工事(透湿防水シート)床下への湿気を防ぐための透湿防水シートを貼っていきます。基礎工事(型枠)型枠を組んでいきます。基礎配筋を終え、当社員による配筋検査を行いました。基礎工事(スラブ打設)スラブコンクリートを打設していきます。基礎工事(立上り打設)基礎立上りの打設を行いました。基礎工事(玄関断熱)養生期間を経て、型枠を外しました。次に玄関・ポーチのコンクリートを打つために、玄関の断熱処理を行いました。立上りに50mm・底には20mmの断熱材を使用しています。住宅設備工事(外部先行配管)外部配管の施工中です。基礎工事(玄関・ポーチ)玄関・ポーチのコンクリートの養生期間中です。伏せ土台伏せを行いました。問題なく作業が進みました。仮設工事(先行足場)明日の上棟に備え、先行足場を組みました。上棟前に建物の四隅を浄めました。(柱)1階の柱、通し柱を入れていきます。(梁)1階の梁・下屋部分の桁を架けていきます。上棟(金物)金物を取り付けていきます。上棟(床合板)2階の床合板を貼っていきます。(筋交い)2階床合板と並行して、本筋交いを入れていきます。(2階柱)2階の柱を入れていきます。上棟(2階梁)2階の梁・桁を架けていきます。上棟(母屋)母屋を架けます。上棟1日目が終了しました。本日は快晴で非常に暑い1日でした。ともに体調面に気をつけて作業に望みたいと思います。上棟(屋根タイベック)上棟2日目です。棟木、母屋上にタイベックを貼っていきます。上棟(垂木)大屋根・下屋に垂木を架けていきます。上棟(軒先)淀、破風、鼻隠しを取り付けていきます。上棟(野地板)野地板を貼ります。地鎮祭でお浄めした棟飾りを取り付けました。上棟(完成)無事上棟完了致しました。気温が35、6°Cの中での作業で大変でしたが、水分補給等しっかり行い熱中症はでませんでした。木工事(タイベック貼)外周部にタイベックを貼りました。木工事(1階床合板)断熱材を敷いた上に合板を貼りました。木工事(床下断熱材)床下断熱材を入れています。断熱材は65mmのものを使用しています。屋根工事(瓦葺き)和瓦を葺きました。木工事(胴縁)サイディング下地となる胴縁の施工中です。防水工事バルコニーにFRP防水を施しました。グラスウールを充填しました。住宅設備工事(床暖房)床暖房パネルを取り付けました。木工事(1階フロア)1階のフロアを貼りました。木工事(階段)階段を架けていきます。木工事(壁ボード)壁のプラスターボード及びタフパネルを貼りました。木工事(天井断熱)天井下地及び天井断熱材を施工しました。木工事(天井ボード)天井ボード貼りの施工中です。木工事(建具枠)建具枠も随時施工されています。木工事(階段笠木)階段笠木を施工しました。雑工事(ユニットバス断熱)20日に行うユニットバス設置工事の前段階として、基礎断熱施工をしました。住宅設備工事(ユニットバス)ユニットバスの施工が完了しました。木工事(天井)天井にフローリング材を貼りました。車庫部のボード貼りをしました。外装工事(サイディング)外壁サイディングを張っていきます。住宅設備工事(キッチン)システムキッチンの施工を行っています。木工事(床の間)床の間内部の施工をしました。外装工事(バルコニー)バルコニー部に手摺格子を取り付けました。内装工事クロスを綺麗に張り上げるために、パテ処理を行いました。内装工事パテ処理が終了したのでクロスを貼り進めていきます。写真はLDKの施工中の様子です。外装工事シャッターを取り付けました。63.2018年12月25日タイル工事リビングのTVボード面にエコカラットを貼りました。土間コンクリートを打設しました。建具工事LDK-和室間に格子建具を取り付けました。洋室にペンダントライトを施工しました。内装工事カーペットを敷入れました。なる正面のコンクリートを打設しました。ゴデスクリエイトページトップへ。