運輸多目的衛星MT-SAT2の打上げが後ろにずれたため、M-V-8号機の打上げも当初予定の2月18日から3日遅れの21日となりましたが、フライトオペレーションは1月27日から始まり、1月30日には実験班の全員打合せ会が行われました。M-V-8ロケット第1・2段は、2005年12月までに実施された組立オペレーションで既に発射整備塔内で組立てを完了しています。Fも、1月24日までに衛星の軌道/姿勢制御用燃料の充填を完了しています。段に結合する作業までを完了して、電気的な確認試験を実施中です。今後、M-V-8ロケット第3段にノーズフェアリングの取付けを行い、発射整備塔に移動して全段の結合を行います。その後、全系の確認試験、打上げに向けた最終リハーサルを行い、打上げ日を待ちます。