天気に恵まれ、地鎮祭を迎えることが出来ました。建物の位置を決める遣り方の作業を行います。基礎の配筋を行います。基礎の立ち上がりの打設を行います。基礎の型枠バラシを行います。基礎の上に土台を組んでいきます。土台及び上棟材の養生を行います。棟梁がお浄めをして、上棟開始です。午前7時半ごろ、1階の柱を立てていきます。午前8時ごろ、1階の梁を組んでいきます。午前9時ごろ、2階床合板を敷いていきます。午前10時ごろ、2階柱及び梁を組んでいきます。午後1時半ごろ、2階小屋組みを施工していきます。午後2時半ごろ、屋根の合板を敷いていきます。屋根にルーフィングを貼っていきます。木材に防蟻処理をしていきます。外部のタイベックを貼っていきます。サッシを取り付けます。胴縁を取り付けていきます。電気の配線工事を行います。空調設備工事エアコンの先行配管を行います。床にフローリングを敷いていきます。窓枠を施工していきます。壁に断熱材を入れていきます。28.2018年12月18日イノス検査イノスの方をお呼びして検査を行います。29.2018年12月19日ユニットバス断熱ユニットバスの基礎断熱を行います。壁に石膏ボードを貼っていきます。可動棚ロイヤルのレールを取り付けます。32.2018年12月25日ユニットバス工事ユニットバスを施工します。和室の造作サッシ枠を取り付けます。階段を施工していきます。木工事カウンター・棚の取付を行っていきます。木工事1階天井断熱を入れていきます。建具枠を取り付けます。和室の入り口を施工していきます。外壁サイディング工事を行います。木工事キッチンカウンターの施工を行います。木工事TVボードを取り付けます。内装工事クロス貼り前工程のパテ処理を行っていきます。天井にクロスを貼っていきます。壁のクロスを貼っていきます。玄関ポーチのタイルを敷いていきます。引き続きクロス貼を行います。写真は和室の吊押入内部です。住宅設備工事エコキュートの取付を行います。49.2019年02月20日タイル工事アプローチのタイルを敷いていきます。外構の土間を打設します。ゴデスクリエイトページトップへ。