された宇宙開発委員会において、下記のとおり報告をいたしました。平成14年2月4日にH-IIA試験機2号機で打ち上げた民生部品・コンポーネント実証衛星(つばさ)の初期運用段階を終え定常運用段階に移行したので、つばさの機能確認結果並びに現状を報告する。クリティカルフェーズの運用つばさは、平成14年2月4日12時32分(JST)にチリのサンチアゴ局(AGO局)の可視域でH-IIA2号機から分離され所定の軌道に投入された。投入直後の第1周回のAGO可視域でパドル展開を実施し、引き続き第2周回における太陽捕捉及び第4周回におけるマストの伸展等の一連の運用を順調に実施し、2月6日の第4周回の可視終了を持ってクリティカフェーズを終えた。主要イベント及びその結果を表1に記す。平成14年2月6日の第5周回から2月13日にかけてミッション機器を含む全搭載機器の機能確認を実施し、実験開始に問題の無いことを確認した。ション機器全ての電源を投入した。バス機器及びミッション機器の機能確認結果を表2に示す。この間に取得した画像及び観測したミッションデータ例を図2ー1から図4に示す。開催し初期運用結果を審査し、シャントの高温現象に関し検討を継続する必要はあるものの初期段階から定常段階に移行出来ると判断し2月15日から定常運用に移行した。太陽電池パネル展開については、発生電力値等により展開を確認した。このとき6個のラッチ信号の内の一つが確認出来なかったが、その後のモニタカメラ画像で展開は完全であると確認。テレメトリー、コマンド、測距機能及び周波数等全て仕様を満たしていることを確認。所定の電力(1.056W)の発生を確認。2月20日に姿勢を約20度変更し発生電力を下げた結果、温度は正常値となった。詳細は継続して調査中。姿勢変更は実験には影響しない。スピン制御、姿勢制御、ニューテーション制御等を正常に実施できたことを確認。ACSと連動し正常に制御を実施できた。所定の温度範囲への制御を確認。充電機能は正常であることを確認した。初期段階は日照域にあった為放電機能は確認していない。3月中旬以降の食入り時に確認する。図2ー3:太陽電池特性変化データの例(TSCで取得)図2ー4:メモリー用半導体デバイス誤動作データの例(SEDAで取得)3.まとめつばさは2月4日に打ち上げられた後、当初計画通り10日間の初期段階期間中に、パドル等クリティカル機器の展開及び姿勢制御等の実施並びに全ての衛星搭載機器のチェックアウトを行い、実験実施に問題の無いことを確認し定常段階に移行することが出来た。この間、パドルラッチ信号の異常及び太陽電池パドルのシャント温度異常等が発生したもののいずれも衛星運用及び実験実施に影響するものではない。つばさは2月15日以降ミッションデータの取得を順調に実施しており今後の実験の成果が十分に期待できるものである。