マンション管理サポートが無料!建物は、耐久性が高い壁式鉄筋コンクリート造。高収益&長期経営が期待できます。「一括借り上げシステム」などで長期経営をサポートする管理システムが特徴です。建物は、耐震性に強みがある低層賃貸住宅を採用。「一括借り上げシステム」などで長期経営をサポートする管理システムが特徴です。災害サポートも24時間体制で対応。工程を理解することでマンション建築の期間が見えてくるマンション建築は構造や規模によってかなり工事期間が違ってきますが、まずは期間の目安を説明する前に、完成するまでの主な工程を紹介しておきましょう。最初に敷地の地盤調査を行います。その結果次第では地盤改良工事の必要もありますし、建て替えなら解体工事をしたり、更地にするための工事も必要です。支柱の杭を打ち込む工事や土台部分の基礎工事などからスタートして、フロア単位での配筋や型枠などによる躯体工事をします。それを物件の階数分、行います。追いかけるようにして、下層階から内装工事を進めていきます。内装工事は配管や電気回線、ユニットバスの設置などから始まり、断熱材を含めた壁の工事やクロス貼りといった仕上げなどの施工をします。塗装やタイル貼り、屋上の防水工事など外観全体を仕上げていきます。玄関のアプローチや植栽、駐車場の舗装など建造物以外の敷地内における設備などを施工します。構造や解体の有無で異なるマンション建築工事期間マンションとアパートは建造物としての構造に違いがあります。建て替えの場合は解体工事もトータルの期間に影響するので、それらを加味したパターン別に、建築工事の期間目安を以下の表にまとめてみました。地盤改良工事はひとまず考慮していません。1ヶ月+階数@ヶ月+3ヶ月なお、1フロアあたりの工事期間を1ヶ月としていますが、これはあくまで目安。建坪の面積が大きくなるほど工事が長くなる傾向はあります。アパートだと階数分の月数プラス1ヶ月、マンションだと階数分の月数プラス3ヶ月が工事期間のベース。木造や軽量鉄骨の場合、工業化されているハウスメーカーなどに比べて、地元の工務店などは工期が長めになるのも普通でしょう。マンション建築ガントチャートマンション建築は各工程ごとで、以下のように時間がかかります。):1カ月よりわかりやすく10階建てマンションを建てる場合を例としてガントチャートで表しました。時間がかかるのは、実際の建物の形を作る期間です。躯体工事は階数増加に合わせて工事期間が1ヵ月延びます。1階毎=1ヵ月とされている理由としては、コンクリートが固まって、一定の強度になるまでに28日間かかるため。コンクリートが固まるまでは足場を解体したり、次の階の工事に入ったりすることができません。そのため階が増えるごとに1ヵ月期間が長くなるのです。固まるのを待たずに工事をムリに進めると、床や梁がたわんでしまい、大きな事故に繋がる可能性も。無理に工期を短縮するものではないと考えましょう。オリンピックの影響で工期が伸びている?工期の見込みをお伝えしましたが、近年では以前よりも工事期間が長くかかっているようです。理由としては、震災の復興やオリンピックによる増築などに職人が呼ばれるため、その他の建築では人手不足だとか。少子高齢化によって日本全体の人手不足になっているなか、さらに震災やオリンピックによって国全体で需要が増えている状態なのです。これからマンション建築を考えている人は、現在提示されている工事期間よりも多少長くなると考えておくと、より計画通りに物事が進みます。建設の間に資金計画や金策を考えようマンション建築には短くても1年以上の期間が必要です。建築を進めている間は出来上がっていく様子をみているだけでは勿体ありません。入念に準備をしておくことで、いざ問題が起こった時も対応がしやすくなるはずです。マンション建築を計画するのが初めてであり「どこに相談してよいのか分からない」という方は、資金計画から建物・プランまで、ワンストップで提案できる建築会社に相談するのがおすすめです。このサイトでは、信頼できる大手建築会社・ディベロッパーの経営サポート内容や実績を調査、比較紹介していますので、ぜひ参考にしてください。高収益が期待できるマンション建築会社ランキングはこちら※小数点以下は、すべて四捨五入します。条件は加味していません。※あくまでも仮想シミュレーションであり、実際の数字とは異なりますのでご了承下さい。マンション管理サポートが無料!建物は、耐久性が高い壁式鉄筋コンクリート造。高収益&長期経営が期待できます。専門家が連携して賃貸経営をサポートする「エキスパート制」に対応。木質工法によるローリスク&高収益の経営計画を提案しています。「一括借り上げシステム」などで長期経営をサポートする管理システムが特徴です。建物は、耐震性に強みがある低層賃貸住宅を採用。利回りと計算方法サブリース(一括借上)のリスクマンション管理代行の手数料を抑えて収益幅を上げるサイトマップ【免責事項】このサイトは、管理人が独自で調査した内容を元に作成しています(2018年1月現在)。実際のマンション建築会社・ディベロッパーなどについての情報は、必ず公式ホームページで確認してください。利回りと計算方法サブリース(一括借上)のリスクマンション管理代行の手数料を抑えて収益幅を上げるサイトマップ【免責事項】このサイトは、管理人が独自で調査した内容を元に作成しています(2018年1月現在)。実際のマンション建築会社・ディベロッパーなどについての情報は、必ず公式ホームページで確認してください。